전문분야 텍스트
### 제목: 전남도, 내년 재해예방사업 1천400억 조기발주

### 본문:
전남도, 내년 재해예방사업 1천400억 조기발주
장마철 전까지 전체 사업의 60% 조기 완공으로 재해예방 총력
전라남도가 재해위험을 조기에 해소하고 지역 경제를 활성화를 위해 내년 142개소 1천437억 원 규모의 재해예방사업을 조기 발주할 계획이다. 전남도는 2010년 재해예방사업을 내년 2월 이전에 90% 이상 조기 착공해 장마철 전까지 전체 사업의 60% 이상을 완공키로 했다고 9일 밝혔다. 이를 위해 ▲12월까지 실시설계, 사전환경성검토 등 공사 조기 착공 준비 완료 ▲조기 추진 기획단 구성 전담 관리 ▲조기발주를 위한 예산 성립 전 사용, 긴급입찰 등 각종 제도 적극 활용 ▲토공, 배수펌프장, 유수소통 지장물 등은 우기 전 우선 시공 ▲조기발주 및 준공실적이 우수한 시·군 인센티브 부여 등을 추진키로 했다. 또한 내년도 공사 추진 단계에서는 동절기 공사 중단 사례가 발생하지 않도록 하고 여름철 피해 우려구간을 우선 시공해 재해를 사전에 예방할 계획이다. 또한 공사장 부실을 방지하기 위해 품질관리를 더욱 강화하고 자연친화적이고 경제적인 재해예방사업으로 추진한다. 특히 어려운 지역 경제를 활성화하고 재해 예방사업장 지도·점검을 강화하기 위해 선급금·기성금을 신속하게 지급하고 지역업체 참여를 확대할 계획이다. 전남도 건설방재국장은 "올 상반기에 70% 이상 예산 조기 집행을 달성, 지역 경제 활성화와 재난예방에 크게 기여한 것으로 평가받았다"라며 "내년 사업은 재해 선제적 대응을 목표로 상반기에 70% 이상 재해예방사업 예산을 조기 집행하고 공사도 우기 전까지 60% 이상 준공되도록 하겠다"라고 밝혔다.<|endoftext|>