전문분야 텍스트
### 제목: 전남도, 동부권 통합청사 10월 착공 예정

### 본문:
전라남도는 동부권 주민의 행정서비스를 동부지역에서 처리하도록 동부권 통합청사의 면적과 주민 편의시설을 확충키로 하고, 오는 10월 착공할 계획이라고 밝혔다. 통합청사 추진은 2018년 9월 도지사 지시에 따라 시작되었으며, 지난해 4월 당초 설계안에 비해 대폭 확대하여 2023년 5월 준공할 계획이다. 우선 청사의 면적과 주민 편의시설을 확대하기로 했다. 청사는 당초 240명 규모로 설계되었으나 기본계획 보고 와 다양한 의견을 수렴한 결과 행정수요 증가에 대비해야 한다는 의견에 따라 최대 310명으로 변경했다. 현재 112명이 근무하고 있다. 이를 반영하여 사무실 면적은 1만 m2에서 1만 3천 m2로 늘어났다. 주차장도 당초 288대(지하 43지상 245대)였으나 민원 편의와 향후 확장성을 고려해 총 810대(지하 102지상 308대 순천시 공영주차장 400대)로 확대했다. 태양광을 반영하고 전기차 충전소도 설치한다. 동부권 주민이 도청을 방문하지 않고도 민원을 처리할 수 있도록 행정전산망에 연결된 스마트민원실을 마련하고, 대강당, 북 카페, 다목적 전시실, 열린 회의실, 도심정원 등 지역민이 편리하게 이용할 소통·휴식 공간도 대폭 확충한다. 또한 탄소제로 건물로 동부권 통합청사를 건립하는데, 이는 전라남도 탄소중립 종합 비전인 '2050 전라남도 탄소중립 종합 비전'을 반영한 것이다. 에너지 손실을 최소화하도록 고단열·고기 밀 건축 시스템을 적용하고, 주차장에 태양광을 설치해 에너지 자립도를 높인다. 앞으로 옥상 녹화와 수소연료전지 시스템도 반영할 계획이다. 이와 함께 민간 전문가의 자문을 통해 디자인을 대폭 개선했다. 특히 친환경 아트리움(천창)을 건물 중앙에 설치해 자연이 살아 숨 쉬는 청사로 만들고, 미래지향적인 디자인 개념을 도입해 지역의 새 랜드마크로 만들 계획이다. 상부 구조 외관의 심리적 안정성을 높이기 위해 좌우 매스의 대칭성을 강조하는 등 외부 디자인도 개선한다. 전남도는 또한 최근 법·제도 개정사항을 반영해 공사 기간을 산정했다. 주 52시간 근무제를 공사 현장에 전면 도입하고, '건설 기술진흥법'을 시행함에 따라 일요일 공사 휴무 원칙을 적용한다. 청사 면적을 늘리고 탄소제로와 디자인 개념 도입, 법·제도 개정사항을 반영해 준공 시점을 2023년 5월로 조정했다. 이에 따라 전남도는 공사 기간의 철저한 관리를 위해 대책을 마련해 추진할 계획이다. 전남개발공사가 맡아서 진행하려던 건립사업은 동부권 주민에게 보다 빠른 행정서비스를 제공하기 위해 전남도가 직접 시행하기로 했다. 또한 순천시와 협업을 통해 행정부지사를 단장으로 하는 '동부권 통합청사 추진 TF 팀'을 운영한다. 담당 부서 간 협력 업무를 신속히 지원하고, 청사 건립 추진 상황을 주 단위로 꼼꼼하게 점검할 TF 팀이 준비 중이다. 전남도지사는 "동부권 통합청사가 마련되면 동부권 주민이 편리하게 행정서비스를 받고, 시간과 비용을 절약할 수 있을 것으로 기대한다"라며 "향후 기능 확대에 대비해 충분한 공간을 확보하고, 미래 디자인과 탄소제로 비전을 도입해 동부권 통합청사를 지역의 랜드마크로 만들겠다"라고 말했다.<|endoftext|>