전문분야 텍스트
### 제목: 전남도, ‘장산-자라 연도교’ 개설 추진...‘평화의 섬’ 연결

### 본문:
전남도, '장산-자라 연도교' 개설 추진...'평화의 섬' 연결
6월 중 조달청 입찰…지역업체 의무 참여 49% 이상-전라남도는 천사 대교와 자라대 교 개통에 이어 신안 하의도 평화의 섬 연결을 위해 '장산~자라간 연도교 개설공사'를 본격 추진한다고 밝혔다. 전라남도에 따르면 '장산~자라간 연도교'는 해상교량 1.63㎞와 접속도로 1.24㎞ 등 총 길이 2.87㎞의 2차로로 설치될 계획이다. 총 사업비 1천514억 원(공사비 1천321억, 감리비 등 193억)이 투입될 예정이다. 이번 공사 추진은 지난해 9월 신안군이 하의도 연결을 위한 미개통 해상교량 4개소 3.84㎞ 중 전라남도가 관리한 장산~자라간 해상교량 1.63㎞에 대해 사업비 일부를 군비로 부담하겠다는 의견을 제시하면서 도가 관련 절차를 신속히 이행한 결과다. 하의도를 연결할 해상교량 4개소 중 장산~자라간 지방도 사업을 도시 군비로 우선 시행하고, 막금~장산 등 나머지 해상교량 3개소 2.21㎞는 국도 5개년 계획에 반영되도록 중앙정부에 지속적으로 건의할 계획이다. 이번 장산~자라 간은 조달청에서 6월 중 입찰공고 예정이며, '포스트 코로나'에 대비해 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 지역업체가 49% 이상 참여토록 할 방침이다. 또한 전라남도는 장산~자라간 연도교 기본계획을 수립하면서 섬 지역의 식수 문제, 전기 공급 등 어려움을 해소하기 위해 신안군과 관계 기관의 의견을 수렴해 교량 계획에 반영했다. 이와 함께 신속 착공을 위해 지난해 9월 턴키 입찰 방식 심의 완료 후 행정안전부 타당성 조사와 기본계획 용역을 동시에 추진한 투 트랙(Two Track) 방식으로 행정절차를 이행했다. 또 기본설계 기간도 5개월에서 3개월로 2개월 단축되도록 국토교통부 승인도 마쳤다. 이 밖에 전라남도는 중앙정부에 제5차 국도 건설 계획 반영을 건의한 결과, 지난해 12월 신안 추포~비금(10.4㎞, 3,433억 원) 구간이 일괄 예타 대상지로 선정돼 기획재정부에서 검토 중에 있으며 올해 말 사업이 확정될 전망이다. 전라남도 한 관계자는 "열악한 지방재정에도 불구하고 전남도와 신안군이 사업비를 분담해 해상교량 건설을 추진한다"라며 "이번 사업은 섬 주민 삶의 질 향상과 섬 지역 성장기반 확충으로 이어져 지역 균형 발전을 도모한 혁신행정 사례가 될 것이다"라고 말했다.<|endoftext|>