전문분야 텍스트
### 제목: 산단 개발 인허가 기간 1년으로 대폭 단축

### 본문:
산단 개발 인허가 기간을 24년에서 1년으로 대폭 단축한 전라남도, T/F팀을 가동해 빠른 공장 용지 공급과 투자유치에 한몫하고 있습니다. 전라남도는 올해 투자유치에 총력을 기울이고 있는 가운데 신속한 산업용지 공급으로 기업의 생산성을 높이기 위해 산업단지 개발 지원 T/F팀을 가동해 인허가 기간을 대폭 단축시켰다. 전남도는 18일 영산강유역환경청, 해당 시군, 용역회사, 개발사업자 등으로 민관합동 '산업단지 개발 지원 T/F팀'을 재구성해 평균 24년이 소요되는 산업단지 개발 인허가 기간을 1년 이내로 획기적으로 단축하기 위한 것이라고 밝혔다. 전남도에 투자하는 기업인들은 서류작성 지도에서부터 현장 합동 출장을 통한 문제점 해결 방안 강구, 중앙 관계 부처 협의 등 한발 빠른 서비스 행정 실천으로 산단 인허가 기간을 최소 6개월에서 늦어도 1년까지 단축해 큰 호응을 얻고 있다. 실제로 전남도는 최근 나주 미래산업단지, 광양 익신산업단지, 고흥 도양 산업단지 등의 산단 지정 신청이 접수되자 산업단지 개발 지원 T/F팀 20여 명을 이끌고 현장 합동조사를 실시, 예상되는 문제점을 발굴해 대책 회의를 열고 중앙부처를 방문하는 등 발 빠르게 대응하고 있다. T/F팀은 지난 6일 나주<NAME>동 일대 295만 5천㎡의 미래일반산단을 시작으로 9일 광양 익신일반산단(47만8천㎡), 16일 고흥 도양 일반산단(326만 8천㎡)에서 각각 현장 합동 출장을 통해 공유수면 매립, 환경, 교통, 재해, 도시 관리 계획, 농지 및 산림 전용, 도로, 상하수도, 용수, 항만, 학교, 국방 등 20개 분야의 협의 안건에 대한 문제점 사전 검토를 마쳤다. 이를 토대로 전남도는 빠른 시일 내에 대안을 마련해 산업용지를 적기에 공급할 수 있도록 인허가 기간을 대폭 단축한다는 계획이다. 이에 따라 나주 미래산단의 경우 산단 지정 고시 및 편입토지 보상을 진행해 올 12월 착공을 목표로 행정절차를 진행하고 있다. 이 산단은 민간개발사업자가 SPC를 설립해 추진하는 것으로 전국 최초로<NAME>건설, 남영건설 등이 추진 중이다. 산업단지 조성이 완료되는 2010년께에는 1만 2천여 명의 고용 창출 효과가 있을 것으로 예상된다. 광양 익신산단은 산업단지 지정과 하천정비기본계획 변경을 병행 추진하고 있어 6월 말께 산업단지 지정 고시를 하고, 올해 말까지 환경영향평가, 실시 계획 승인을 마무리되는 대로 공사 착공을 할 수 있을 것으로 예상된다. 민간개발자인 JA 건설이 개발하게 되며 제철 및 조립금속 관련 업체를 유치, 광양항의 활성화와 자족적인 광양시 건설에 기여할 것으로 보인다. 고흥 도양 일반산단은 민·관 합작으로 중소형 조선타운 및 배후 주거 단지를 조성하기 위한 산단 지정과 도시 관리 계획 변경을 병행 추진하고 있으며, 7월께 SPC를 설립하고 8월께 산업단지 지정을 마치고 환경영향평가, 실시 계획 승인 등을 올해 말까지 마무리해 내년 초에 착공을 목표로 행정절차를 이행 중이다. 이에 앞서 전남도는 해남 화원 조선산단 지구 지정과 실시 계획 승인을 하는 과정에서 T/F팀을 운영해 30개월이 소요되던 기간을 10개월로 단축했다. 전남도 건설재난관리국장은 "전남지역이 고속도로 등 SOC 확충 등으로 접근성이 개선되고, 조선산업의 활황, 광양국가산단 내 POSCO 후판공장 유치를 비롯한 도 공직자의 적극적인 투자유치 활동의 결과 산업용지 수요가 폭증하고 있다"라며 "산업단지 인허가 기간을 대폭 단축해 기업이 필요한 산단 용지를 적기에 공급할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"라고 강조했다.<|endoftext|>