전문분야 텍스트
### 제목: 혁신도시 주민 편의시설 조성 순조

### 본문:
전남도는 광주·전남<NAME>신도시에 우정사업정보 센터가 첫 번째로 이전함에 따라 도시 기반 시설 및 주민 편의시설 확보에 박차를 가하고 있는데, 학교·병원·도로 등 시설의 마무리 공사가 한창이다. 지난 2012년 말 사실상 부지 조성 공사를 마무리하고 도로, 파출소, 학교, 병원 등 주민 생활에 밀접한 공공시설 및 편의시설을 적극 추진 중이라고 14일 전남도가 밝혔다. 현재 기반 시설은 거의 다 갖춰진 상태다. 수도, 전기, 가스, 난방, 통신시설, 하수처리시설 완료가 이루어졌다. 올해 말까지 조경 및 가로등 공사를 마쳐야 한다. 도로 4개 노선이 추진되고 있다. 국지도 55호선∼혁신도시 간 동측도로는 5월 중, 신천IC고동리 간 서 측도로는 올해 말 준공된다. 나주시와 혁신도시를 연결하는 빛가람 도로는 연약지반 처리 및 폭 640m인 영산강 내 대형 교량공사로 인해 올해 9월 말까지 완료된다. 혁신도시와 국도 1호선을 연결하는 북측 도로는 기획재정부로부터 국비 지원이 불가하다는 방침에 따라 전남도에서는 국도지선계획 반영을 국토부에 요청하여 협의 중이다. 최근 감사원 감사에서 교통량을 고려해 국토해양부 장관에게 주의 조치를 한 북측 도로는 빠른 시일 내에 사업이 추진되도록 건의할 계획인데, 국토해양부 및 기획재정부와 시행 방안 등을 재협의할 계획이다. 주거대책으로는 이전기관 임직원의 주거 안정을 위해 수시로 아파트 및 원룸 공실 정보를 제공하고 있다. 공동주택은 2014년 2월부터 3천174세대가 입주하고 사업 계획을 승인받은 5개 단지 5천930세대도 올해 착공할 예정이다. 공공시설도 차질 없이 진행 중이다. 학교는 2014년 개교를 목표로 유치원, 초 중 고교 4개교가 짓고 있다. 현재 이전 공공기관 임직원 자녀들은 거주 지역 내 학교에서 공부하고 내년 학교가 개교하면 전 입학한다. 시청 출장소, 보건소, 119안전 센터, 파출소 등은 2014년 준공을 앞두고 있다. 특히 파출소, 소방서 개청 전 이전기관 임직원들의 안전을 확보하기 위해 현재 산포 파출소와 남평 119안전 센터에서 인력을 보강해 순찰 강화를 하고 있다. 혁신도시 내에 공연장, 창작 미디어실, 수영장, 휘트니센터를 갖춘 복합문화 체육센터와 시립도서관도 2015년 입주를 목표로 설계 중이다. 관련 시설 준공 전까지 나주종합스포츠파크, 나주 실내체육관, 문화 예술 회관, 시립도서관을 이용하도록 안내하고 있다. 혁신도시의 병원, 마트는 2014년 이용 가능하도록 민간 시설자 및 롯데, 신세계, 이마트 등 대형 유통 업체와 협의 중이다. 이에 혁신도시 인근 지역 생활정보 책자를 제작해 입주 이전 불편을 최소화할 예정이며, 이를 통해 편익시설을 이용할 수 있도록 하고 있다. 대중교통시설인 시내버스도 3월 1일부터 혁신도시를 10분 간격으로 운행하고 우정사업정보 센터 후문에 택시 대기소도 설치했다. 전남도 혁신도시 건설 지원단장은 "공공시설 및 편익시설이 이전기관 임직원들의 생활 여건과 밀접한 관련이 있는 만큼 최대한 빨리 시행해 생활에 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>