전문분야 텍스트
### 제목: 연륙교 공사 조기 완공 및 임시 개통 추진

### 본문:
전남도가 목포 압해, 거금도, 고금 마량 구간 대상 연륙교 공사 조기 완공 및 임시 개통 추진 전남도는 13일 도내 목포 압해, 거금도(녹동~소록도), 고금 마량 연륙교 가설공사를 조기에 완료해 교통 불편 해소 등을 위해 내년 임시 개통을 추진키로 했다. 이에 따라, 고금 마량 간 연륙교 가설공사는 설 연휴 귀성객 교통 불편 해소 등을 위해 당초 완공 계획보다 4개월 앞당겨 내년 2월 임시 개통할 방침이다. 또, 오는 2008년 6월 개통 예정인 목포 압해 간 연륙교 가설공사도 2008년 1월 신안군청 개청을 위해 내년 12월 중으로 임시 개통키로 하고 이때까지 강교 거치 및 포장공사를 완료할 예정이다. 설 연휴 귀성객의 교통 불편 해소 및 소록도 관광개발 활성화를 위해 거금도 연륙교 가설공사도 당초 완공 계획보다 6개월 앞당겨 내년 12월 임시 개통한다. 이를 위해 도는 내년 말까지<NAME>교 케이블 설치 및 포장공사를 끝마칠 계획이다. 총 723억 원을 들여 4.66km(교량 0.76km) 구간 2차로 규모로 지난 1999년 2월 착공한 고금 마량 간 연륙교 가설공사는 현재 73%의 공정률을 보이고 있으며, 고금 측 접속도로와 교량 하부공 및 강교제작이 완료됐다. 목포 압해 간 연륙교 가설공사는 총 1904억 원을 투입해 3.52km(교량 1.42km) 4차로 규모로 지난 2000년 6월 착공하여 현재 57%의 공정률을 보이고 있으며 교량 강교 제작 및 상부 공 설치, 접속도로 시공 중이다. 거금도 연륙교 가설공사도 지난 2001년 6월 착공해 현재 66%의 공정률을 보이고 있으며 총 사업비는 1503억 원이다. 한편, 도는 섬지역 육상 교통망 확충과 관광개발 활성화를 위해 연륙교 가설공사를 추진하고 있으며, 이번 임시 개통을 통해 주민과 관광객들의 교통 불편 등을 크게 덜어 줄 것으로 기대했다.<|endoftext|>