전문분야 텍스트
### 제목: 지하철 2호선 경산연장선 공사 순조롭게 진행

### 본문:
계획보다 2개월 앞당긴 3월 16일부터 정거장 건설에 본격 착수 대구시 도시철도건설 본부는 대구광역시와 경상북도·경산시 간에 상생 협력 사업으로 진행 중인 KTX 2호선 경산연장선을 2011 세계육상선수권대회 전에 도로 복구를 완료하기 위해 정거장 구조물 공사를 당초 계획보다 2개월 이상 앞당겨 오는 3월 16일경부터 본격적으로 추진하다 ○ 경산연장선은 지하철 2호선 종점역인 수성구 사월역에서 경산시 영남대까지 총 3개소를 포함하여 총연장 3.3km로 확장 2007년 7월 공사를 착공한 후 그동안 정거장 구간 복공작업을 거쳐 토공굴착을 끝내고 터널 구간 굴진 작업을 활발하게 진행하고 있으며, 3월 현재 이용객은 23%이다. ○ 공사 추진 방법은 정거장과 환기구 사이에 도로를 연결은 구조물을 시공하고 나머지 본선 구간은 터널로 굴진한 후 라이닝 콘크리트로 시공할 계획이다. 또 임당 정거장 구간은 2008년 4월에 인근 농지를 이용한 임시 우회 도로를 개설하여 무복공으로 굴착함으로써 안전시공과 공기단축에 크게 기여하고 있다. ○ 대구시로 공사는 도로가 많은 도로 지하의 제한된 작업 공간에서 한정된 시공물량과 건축, 궤도, 전기·신호, 통신 등의 복합공정으로 인해 절대 공사기간이 최소 5년이 소요되어 공기단축에는 애로점이 없고 교통 불편 완화와 지역 경제 활성화를 위하여 터널 작업구 1개소 추가 신설과 주야간 철야 교대 작업 및 공종별 공정의 과학화를 위해 2011 세계 육상 선수권 대회전까지 도로 복구공사를 완료하고 2012년 12월 개통에 지장이 없도록 최선의 노력을 기울이는 계획이다.<|endoftext|>