전문분야 텍스트
### 제목: 「대구복합혁신센터」 신축 특별조사 결과

### 본문:
대구광역시 감사위원회는 혁신도시 정주여건(동구 각산동 내)을 개선하기 위한 총사업비 282억 원(국비 99, 도비 183), 공사기간 2021.3.31. ~ 2023.2.18.(2년간)도 가 추진한 대구복합 혁신 센터 신축 건물 수영장 누수 발생 등으로 인해 6월 7일부터 6월 30일까지 24일간 특별 조사를 실시했다. 또 조사기간 동안 건축·토목·기계·품질 분야 전문가 6명으로 조사반을 투입했으며, 건축시공·구조안전·토질(지반)·기계분야 등 분야별 외부 전문가(4명)를 중심으로 기술자 문단을 구성·운영했다. 각 위원들은 현장조사, 전문가 청문 및 누수 원인을 파악하고자 여러 차례의 현장 방문과 시뮬레이션 등을 통해 수영장 누수 확인 등의 포괄적인 사고 원인을 조사했다. 감사위원회에서는 현장 확인, 전문가 조사와 설계도서 작성과 관련자 조사 등 그 조사 결과를 토대로 ①감리·시공 부실로 인한 시공성 부실 등 시공 기준 미준수 ②방수 공사 시공 계획·품질시험 승인 부적정 ③정상 운영과 동일한 조건의 수영장 시공 및 통합 시운전 미이행 등 준공처리 부적정 ④균열·누수관리 기준 미준수 및 부실한 시공 계획 미수립 등 하자 관리 부실한 등을 부실 원인으로 지목했다. 이에 따라<NAME>관의 구조안전진단 용역을 통한 정밀안전진단 등 체계적인 보수 계획에 따른 보수공사를 시행할 것을 주관부서에 의뢰는 현재 발주 중에 있으며, 용역 발주에 따른 보수가 완료되면 운영 기관·관련 기술자와 함께 실제 시설 운영 조건으로 관련 시설에 대한 시운전을 시행할 예정이다. 또한, 본 사업장은 감독 권한대행 전면책임감리용역 실시에 고의 또는 과실로 구조물 누수 발생 등 부실 공사를 하는 시공사 또는 건설 사업단에 대하여는 관련 법에 따라 영업정지, 등록말소 등의으로 대한 조치와 공사 부실 등으로 인한 채무불이행에 대한 손해배상을 요구할 예정이며, 관련 업체에 대하여는 중징계 및 문책 등 엄중한 처분을 내릴 예정이다. 대구광역시 감사위원회는 복합 혁신 센터에 대한 하자 보수를 조속히 완료하고 금년 중 개관해 인근 주민들이 안전하게 이용을 수 있도록 개관 준비에 만전을 기하라고 관련 부서에 통보했다.<|endoftext|>