전문분야 텍스트
### 제목: 4차순환도로(상인~범물간) 차질없이 추진

### 본문:
공사중지된 신천좌안도로 추가구간 문화재 지표조사 이달 말 마무리 대구남부순환도로 주식회사가 민간투자시설사업으로 사업을 추진 중인 상인에서 범물 간 4차 도로 건설공사는 2005년 6월 29일부터 7월 26일까지 본선구간에 대하여는 영남문화재연구원에서 지표조사를 실시하여 공사를 진행 중에 있습니다. ○ 이 사업은 대구남부순환도로가 민간투자시설사업으로 제안하여 사업을 추진 중인에 있으며 2005년 6월 29일부터 7월 26일까지 달서구 신천로 달비골에서 수성구 범물동까지 10.5㎞에 대하여 영남문화재연구원에 의뢰하여 지표조사를 실시하였고, 이 구간 내에 터널이 설치되는 가창 IC 구간이 포함되어 있으며, ○ 민간사업자의 제안 시에는 신천좌안도로 구간이 파동 IC 노선으로 계획되어 있었으나, 2005년 9월 한국도로공사에 설계 VE(설계적정성)를 시 신천좌안도로의 시행시기가 일치하지 않을 시에는 가창 IC 진·출입이 불가능하므로 신천좌안도로와의 연결도로를 상동교 쪽으로 260m, 가창 쪽으로 500m를 더 개설하도록 검토되어 추후 공사시행 전 지표조사를 실시하기 위하여 공사 당시 지표조사를 시행하지 않았으나, 일부 시민단체의 의견도 없이 공사를 강행한다는 의문 제기로 문화재청에서 조사한 미실시 구간에 대해서는 지표조사를 실시한 후 공사를 시행토록 통보된 사항을 시민단체의 조사한 주장에 따른"공사전면중지"로 오인된 부분이 있어 이를 꼭 잡고자 합니다. ○ 문화재청에서 공사중지 통보된 구간은 지표조사가 미실시 또는 연장개설구간이며 지표조사 실시는 구간에 대해서는 공사가 정상적으로 추진되고 있고 지표조사 미실시 지역의 연장개설 구간(760m)의 지표조사는 11월 6일부터 25일까지 영남문화재연구원에서 실시 중에 있습니다. ○ 또한 앞산꼭지(앞산을 꼭 지키려는 시민들 모임)회원들이 주장하는 성황당과 바위그늘은 앞과 상인에서 범물 간 4차 순환도로 건설사업 구간 신천좌안도로 종점은 밖에 위치하고 있으며, ○ 문화재 지표조사 미실시를 위해 공사중지한 구간은 신천좌안도로 연결도로구간(760m)으로 이 구간에 대하여는 현재 영남문화재연구원에서 지표조사를 진행되고 있으며, 11월 25일 완료할 예정으로 있습니다. ○ 본선 구간에 대해서는 2005.7.26 완료된 지표조사 보고서에 의하면 1구간 앞산터널 시점부에 매장이나 분포확인 조사 구간이 1개소 있고, 3구간 범물터널 구간과 5구간 범물터널 종점부에 발굴(시굴)조사대상이 각각 1구간씩 예정되어 있으며, 이 지역의 문화재 발굴은 공사가 완료되는 2009년 1월 이후 매장문화재 분포확인 조사 및 발굴(시굴)조사를 실시한 뒤 공사를 시행할 계획입니다.<|endoftext|>