전문분야 텍스트
### 제목: 대구시, 고속철 도심구간 정비사업 본격 추진

### 본문:
철도시설공단에서 사업비 일부(100억 원) 수탁 받아 내달 초 우선 집행 대구시는 지난 12월 11일 한국철도시설공단과「경부고속철도 대구 도심구간 건설 사업」의 사업과 추진을 위한 위·수탁 협약을 체결함에 따라 보상협의가 이루어져서는 지역의 가옥 등 지장물 철거와 폐기물 처리를 위해 철도시설공단으로부터 2008년도 소요사업비 중으로 100억 원 정도를 수탁 받아 내년 초에 우선적으로 발주할 예정이다. ○ 대구시는 철도시설공단으로부터 받는 사업비 일부인 100억 원은 동·수성구 지역의 매입이 완료된 주택 등 지장물의 조속 철거와 폐기물처리에 소요되는 사업비로 내년 초에 우선적으로 집행을 계획이며, 정비 사업 공사는 실시설계가 완료되면 연도별 공정계획에 따른 추가 소요사업비를 수탁 받아 집행할 계획이다. 이와 아울러, 본선 및 정비 사업 발주 시 지역 제한입찰 또는 지역의무공동도급 등을 통한 지역 건설 업체의 참여 가능액이 3,500억 원 정도로 지역 건설경기 활성화에 기여할 전망으로 전망되며, 주민들의 직접보상비로는 4,300억 원 정도로 지역 전체 미분양 아파트 분양 촉진과 주택경기 활성화는 물론 노후한 정비에 따라 주변지역 재개발, 재건축 및 도시개발사업이 촉진될 것으로 본다. 한편 그동안, 대구광역시에서는 경부고속철도 대구 도심구간 사업이 지난 2006년 8월 28일 기본계획이 변경 확정된 후 한국철도시설공단, 설계용역사, 5개 기관 등과 실무지원단을 구성·운영하여 주민 요구사항 및 지역여건 사항을 수차례에 걸친 현장조사를 실시하여 지하차도 신설 및 개량 및 입체교차 시설 21개소와 측면도로, 복합 활용 공간 등이 건설되도록 반영하였으며, ○ 대구시에 주민설명회 개최(중·동·서·북·수성구/2007.8.28 ~ 8.30) 및 환경·교통영향평가 주민설명회('07.10.16 ~ 10.19)를 개최하였다. ○ 경부고속철도 대구 도심구간 정비 사업은 서구 상리동에서 수성구 수성로 간(11.5km) 구간으로 정비 사업비는 6,629억 원(전체 13,107억 원, 전체는 6,478억 원)이며, 이와 본선 구간의 공사는 철도시설공단에서 시행하고 측면도로, 녹지와 본선 구간 등 입체시설은 대구광역시에서 건설할 계획으로 내년 초에 실시설계를 완료하여 기존 본선 공사와 함께 단계별로 시행하여 2014년에 완공할 예정이다. ○ 철도의 보상 분야는 철도시설공단에서 시행 중에 있으며 동·수성구 지역은 감정평가를 완료하고 보상협의를 추진 중(보상협의율 20%)에 있으며, 중·서·북구 등은 2008년 초부터 편입토지 주변 지장물에 대한 기본 조사와 주민열람, 감정평가 등 일련의 절차를 거쳐 보상을 추진할 계획이다.<|endoftext|>