전문분야 텍스트
### 제목: 도시철도 3호선 대안 입찰공사 낙찰자 결정

### 본문:
지역업체 참여율 50.1%인 3,445억 원 수주 대구시는 도시철도 3호선(8개 공구) 건설공사를 대안입찰공사로 시행함에 따라 5.12~5.21일까지 설계심의 및 평가를 실시했다. 도시철도 3호선 건설공사는 급증하는 도시교통난에 따른 제반 문제점을 개선하고 신 교통 시스템 도입(모노레일)을 통해 기존 1.2호선과 연계 도시 철도망을 구축함으로써 시민들에게 보다 나은 양질의 교통 서비스를 제공하고자 한다. 총사업비 14,282억 원(공사비 6,875, 차량 구입비 2,211, 기타 전기·통신과 보상비 등 5,196)을 투입하여 북구 동호동에서 수성구 범물동까지 총연장 23, 7km, 정거장 30개소, 차량기지 1개소, 주박기지 1개소로서 2009. 6월 말에 착공하여 2014년 준공할 예정이다.
○지역경기 활성화 및 기술 향상을 위하여 지역업체의 40% 이상 참여를<NAME>여 20개 지역 건설업체가 참여하고 있으며 참여비율이 50.1%(3,445억 원)로 예상되어 어려운 지역 경제에 큰 도움이 될 것으로 판단된다. 낙찰률 미반영(평균 낙찰률 97% 정도)
○ 8개 공구 중 7공구(궁전맨션삼거리지산네거리) 연장 3.4km 구간은 지역업체인 화성산업이 주관사로 입찰에 참가하여 지역 건설업체 능력 향상에 기여하였으며 조기 발주를 위하여 설계심의 및 평가 기간을 대폭 단축하여 5.12 ~ 21일 하루 2개 공구씩 평가하여 조기 시행토록 하였다.(공구별 낙찰자 현황 붙임)
○향후 계획은 낙찰자 결정 후 5월 25일까지 마무리하고 6월 말 전 구간 착공하는 것이다. 사업 완공을 2014년으로 예정하고 있는데, 이는 2019년보다 5년 앞당긴 것이다.<|endoftext|>