전문분야 텍스트
### 제목: 달성2차산업단지 입주기업 공장건축 시작돼

### 본문:
조성 공사가 80% 진행된 올 12월 마무리, 4개 업체 공장 건설 착수를 달성하여 2차 산업 단지 입주가 본격화되고 있다. 대구시는 입주기업 지원 시스템을 가동하고 입주안내 절차에 들어갔는데 달성 2차 산업 단지(2004. 11월 착공) 기반 조성 공사가 올 12월경 마무리되어 2007년 1월부터 공장 가동이 가능해졌다. 달성 2차 산업단지는 일반 산업단지 161개 업체, 국민임대 산업단지 22개 업체 등 총 183개 입주업체의 입주가 2009년 말까지 예정되어 있으며, 현재 조립식 패널을 생산하는 (주) 영화 외 3개 업체가 이미 공장 건설에 착수하였으며 내년 상반기까지 100여 개 업체에서 공장건축이 예정되어 있다.
○입주업체는 분양대금을 완납하고 (현재 잔금 10%만 남은 상태임) 관할 군청의 건축 허가를 받으면 공장건축이 가능하다. 대구시는 입주기업이 행정적, 재정적으로 겪는 어려움을 해소하기 위하여 산업단지 입주절차, 세제 및 금융 지원 사항, one-stop 지원 서비스 사항과 공사 진행 상황 등 "달성 2차 지방 산업 단지 입주절차 안내"자료를 만들어 183개 입주업체에 발송하였다.
○ 입주기업 지원을 위하여 대구시, 달성군, 종합건설 본부, 도시개발공사 등 유관기관 간 기업 지원 시스템을 구축하여 건축 허가 신청 시부터 입주 완료 시까지 각종 인허가 등 행정업무를 적극 지원한다.
○또한 이와 병행하여 입주기업 지원을 위하여 기업 현장민원 지원팀인 VJ 특공대와 1社 1 책임제인 기업 지원담당관을 통하여 입주기업의 애로사항을 적극 파악하여 해소함은 물론 공장건축에 따른 자금 소요가 많을 것으로 예상되어 대구시 및 중소기업진흥공단의 정책 자금 융자지원 등 맞춤형 기업 지원 서비스도 제공할 예정이다.
○한편 달성 2차 산업 단지 조성 사업은 공정률 80%(진입도로는 12%) 정도로서 2007년 3월 준공을 목표로 차질 없이 공사가 추진되고 있으며(현재 산업단지 내 도로포장공사 진행 중) 금년 말까지 전기, 수도, 도시가스, 통신 등 공급 시설 공사를 완료할 계획이며 폐수처리 시설은 내년 1월부터 시운전이 예정되어 있는 등 2007년 1월부터 공장 입주가 가능하다.
○다만, 대구시는 현풍 IC~달성 2차~국도 5호 선간 8.66km의 산업단 단지 주 진입도로는 2008년 개통 예정으로 입주기업의 불편을 최소화하기 위해 공기단축 방안을 적극 강구하고 현풍 IC~산업단지 간 도로를 2007년 5월까지 가포 장하여 임시 통행이 가능하도록 지원할 계획이다. 달성 2차 잔여 산업용지 192천 m2(58천 평)는 성서 4차 및 삼성상용차 부지 입주업체 선정이 마무리되는 올해 12월경 대구시가 분양할 예정이다.<|endoftext|>