전문분야 텍스트
### 제목: 갑오년 새해...3호선 모노레일 청마처럼 달린다!

### 본문:
갑오년 새해를 맞이하며... 3호선 모노레일을 청마처럼 달린다! 국내 최초 친환경 녹색교통 시스템인 모노레일(Monorail)로 건설 중인 대구 도시철도 3호선이 2014년 하반기 개통을 목표로 순조롭게 진행되고 있다. 대구시 도시철도건설 본부는 3호선 모노레일 차량의 안전운행을 위한 분야별 개별 시험과 본선 주행에 대비한 종합 점검을 시행하고, 분야별 연계 상태를 실제 확인하기 위한 본선 시험운행을 실시하는 등 2014년 4월부터 본격적으로 시행할 전 구간 시운전에 대비해 분주하게 움직이고 있다.
도시철도 3호선은 북구 동호동에서 수성구 범물동까지 총연장 23.95km, 정거장 30개소, 차량기지 2개소, 특수교량 2개소(금호강, 신천) 규모로 12월 말 현재 종합 진도 84%로 공정에 박차를 가해 2014년 하반기 개통을 목표로 순조롭게 진행되고 있다. 올해 6월 5일에 23.95km 전 구간을 연결하는 데 성공했는데, 모노레일의 주요 구조물인 PSC궤도빔 1,316본을 올해 5월 7일 제작 완료했으며, 심야시간대에 바퀴 130개인 대형 트레일러로 007 작전을 방불케 하는 수송과 설치작업을 벌여 그간의 땀방울들이 쌓였다. 전동차가 지나가게 될 궤도 빔의 정밀도를 높이기 위한 미세조정 작업도 모두 끝마쳤다. 현재 본선 구조물 공사는 마무리되고 내. 외장공사와 출입구 등 부대공사가 활발하게 진행되고 있으며, 30개 정거장은 구조물 공사를 끝마쳤다. 차량기지에 올해 6월 17일 첫 편성이 반입된 후 현재 16 편성 48량이 반입됐고 매달 2~3 편성씩 반입해 내년 4월까지 28 편성 84량을 모두 반입할 계획이며, 차량 운행을 위한 전력설비, 전차선로설비, 통신 설비, 신호설비 공사도 마무리 단계에 있다. 한편, 종합시운전에 앞서 모노레일 차량 안전운행을 위해 승강장, 전차선, 빔, 신호기 등 각종 시설물의 저촉 여부를 확인하기 위한 건축한계측정을 완료하는 등 안전운행에 철저를 기했으며, 본선 전 구간과 30개 전체 역사에 전기 공급도 완료한 상태다. 본선 시운전은 4단계로 나누어 진행할 계획이다. 1단계는 차량기지에서 금호강까지, 2단계는 차량기지에서 명덕네거리까지, 3단계는 차량기지에서 범물동 주박기지까지, 4단계는 3호선 전 구간을 대상으로 종합시운전을 실시한다. 지난 10월 20일 1단계 구간, 12월 26일 2단계 구간을 주행해 전력, 신호, 통신 분야와의 인터페이스 및 각종 자료를 수집해 이상 유무를 확인했다. 만평 아치교 통과  계명네거리 통과 단계별 구간에 대한 주행상태 확인 과정을 거친 후 2014년 4월부터는 3호선 전 구간을 대상으로 본격적인 기술 시운전을 실시하게 되며, 이는 국토교통부에서 정한 "도시철도차량 성능시험기준"에 의거한 것이다. 시험은 정부에서 지정한 성능시험 기관인 한국 철도기술 연구원의 입회 검증을 거쳐 2014년 하반기 개통될 예정이며, 충분한 성능과 안전성이 확인되면 시운전을 통해 2014년 하반기에 개통될 예정이다.<|endoftext|>