전문분야 텍스트
### 제목: 대구시 설계VE 시행, 효율성 Up↑ 사업예산 Down↓

### 본문:
대구시는 상반기 중 공공 건설공사의 조기발주를 위해 도로 건설 분야 3건, 상수도 분야 1건 등 4건의 공공 건설공사에 대하여 3월 중 설계 경제성 검토(설계 VE - Value Engineering*)를 완료하고, 68억 원의 예산절감과 49건의 창의적 아이디어를 반영하여 공공시설물의 기능을 향상했다.* 설계 경제성 검토(Value Engineering) : 공공 건설공사 설계 완료 前 설계 내용에 대해 대구시 설계 경제성 검토위원회에서 새로운 창의적 아이디어 개발을 적용하고 불필요한 기능을 삭제하여 공사비 절감과 시설물의 성능 향상, 구조적 안전 및 품질 확보 등 공공시설물의 가치를 향상하는 선진적 건설사업 관리기법
· Value(가치) = Function(시설물의 기능, 성능) / Cost(비용, 사업비)으로 가치 향상이란 사업비를 절감하면서 시설물의 기능이나 성능을 향상하는 기법 대구시는 상반기 공공 건설공사의 조기발주를 위해 '달성도 동자 모 위험도로 개선 공사'를 포함한 도로 건설공사 2건과 상수도사업본부에서 추진하는 '물 산업클러스터 공업용수 취·정수장 건설공사'에 대한 설계 경제성 검토를 실시하여 총공사비 956억 원의 7.1%인 68억 원의 사업 예산을 절감했다.  설계 경제성 검토(설계 VE)는 건설공사의 품질 향상과 원가절감을 목표로 설계 내용의 경제성과 현장 적용 타당성을 기능별, 대안별로 검토하여 건설공사의 가치를 높이는 선진기법이다.  우수제안 사례를 보면 칠곡로 도시철도 3호선 학정 역 구간, 관음로칠곡로 도로 건설공사 구간에 대구시의 역점 추진 사업인 '스마트시티'와 연계하여 범죄 취약구간의 기존 일반 가로등을 스마트형 가로등 (지능형 복합 가로등)으로 변경 설치토록 하여 늦은 시간 시민들의 안전귀가를 돕도록 하는 등 창의적 아이디어 49건을 설계에 반영했다. 대구시는 2012년부터 자체적으로 설계 VE 위원회를 운영하여 공공시설물의 하자 발생을 최소화해 유지관리가 용이하고 시민들이 사용하기 편리한 시설물을 만들기 위해 노력하고 있으며, 특히 올해부터는 경관·디자인 분야와 안전 관리 분야를 신설하여 도시미관 증진과 안전사고예방에도 힘쓰고 있다.  대구시 <NAME> 건설 교통국장은 "공공 건설 사업의 조기발주를 위해 발주부서에서 설계 경제성 검토 심의 신청 시 최대한 신속하게 완료하여 공사 추진에 지장이 없도록 조치하고 있다"면서, "설계 경제성 검토가 사업비 절감에만 치우쳐 공공시설물의 가치를 하락시키는 사례가 발생하지 않도록 공공시설물의 가치를 향상시키는 제안을 많이 발굴하여 건설 사업의 부실 방지와 품질 향상을 동시에 이뤄내겠다"라고 밝혔다.<|endoftext|>