전문분야 텍스트
### 제목: K-2 이전사업 본격화...타당성 평가 돌입

### 본문:
지난해 5월 K-2 이전 건의서를 낸 후 공군 및 국방부와 진행해 온 협의를 모두 마무리하고 협의내용을 반영한 이전 건의서 수정안을 국방부에 제출한 대구시는 이날 자문 위원 검토 및 평가 위원회를 열어 사업시행을 최종 확정할 예정이다.  오늘 제출한 이전 건의서 수정안은 K-2 이전사업 시행 및<NAME>조달 방안, 종전부지 활용계획, 신기지 이전지역 지원계획 등을 모두 담은 K-2 이전사업의 마스터플랜으로써, 작년 5월 30일 대구시가 K-2 이전 건의서를 제출한 후 국방부와 공군, 대구시가 이전 건의서 보완을 위한 협의체를 구성하고 그간 협의해 온 결과를 반영한 것으로서 지난 10월 대구시 의회 제237회 임시 회의 의견청취를 거쳐 확정된 안이다. 대구시는 K-2 신기지의 시설 규모는 가장 최근에 건설된 공군기지인 서산(해미) 기지를 모델로 하였으며, 총면적이 약 15.3㎢(460만 평)로써 이 중 시설 배치 면적은 11.7㎢(약 350만 평)이고, 나머지 3.6㎢(약 110만 평)은 '소음 완충지역'으로 현재 K-2에서 운용되고 있는 최신예 기종인 F-15K의 안정적 운용과 주변 지역의 소음영향 최소화를 위한 규모라고 밝혔다. K-2 이전에는 총사업비 7조 500억 원이 소요되는데, 신기지 건설 비용 5조 7,600억 원, 이전 주변지역 지원 비용 2,600억 원, 종전부지 개발비용 7,100억 원, 자본비용 3,200억 원이 소요된다.  당초 건의서 제출 당시 3.5조 원 정도였던 사업비가 7.1조 원으로 2배 이상 늘어난 데 대해 대구시 <NAME> K-2 이전추진단장은 "건의서 작성 당시에는 공군으로부터 상세한 시설 소요가 제시되지 않는 상태에서 민간공항인 제주공항 건설 사례를 참고하여 개략적으로 건설비를 산출하였으며, 향후 증액을 예상했으나 장래 협상에 대비하여 최소한의 사업비만을 제시했기 때문"이라면서, ○ 현재 도심 군 공항 이전을 추진하고 있는 수원(7조 원), 광주(5.7조 원)에 비해 사업비가 더 많이 필요한 이유에 대해 "K-2 신기지 면적은 수원, 광주 신기지와 동일하지만 K-2의 경우 전투비행단 외에 다른 부대들이 많아 이를 수용하기 위한 시설물이 2배에 가깝다"라고 설명했다. 대구시는 7조 500억 원에 달하는 이전사업비를 종전부지(K-2 이 전후적 지) 개발 수익으로 충당하기로 하고, 약 6.7㎢인 종전부지를 자연친화형 미래 복합도시인 '대구 휴노믹시티'로 조성하되 주거 용지 2.0㎢(30%), 상업업무 용지 1.0㎢(14%), 산업용지 0.7㎢(11%) 등 전체의 약 55%인 3.7㎢를 가처분 용지로 개발하고 나머지 45%인 3.0㎢는 도로, 공원, 녹지 등 도시기반 시설 용지로 활용할 계획이다. 그동안 대구시와 함께 K-2 이전사업에 적극적으로 나서고 있는 국방부도 대구시의 건의서 수정안 제출에 맞추어 25일로 예정된 자문 위원 간담회를 비롯한 관련 절차를 거쳐 최대한 빠른 시간 안에 평가 위원회를 열고 K-2 이전사업의 최종 확정 여부를 결정할 것으로 보인다.  사업이 확정되면 이전부지 선정, 신기지 건설, 종전부지 개발이 단계적으로 추진되며, 대구시의 목표대로 내년부터 이전부지 선정 절차가 순조롭게 진행될 경우 2022년까지 K-2 신기지를 건설하여 부대 이전을 완료하고, 2023년부터 3년간 종전부지를 개발함으로써 2025년에 사업을 모두 완료할 계획이다.<|endoftext|>