전문분야 텍스트
### 제목: 인천대로(구. 경인고속도로) 일반화 사업 이달 말 착공…27년 준공 예정

### 본문:
인천광역시(시장 <NAME>)는 인천 대로 일반화 도로 개량공사(1공구) 사업이 올해 5월 말 중앙분리대 철거를 시작으로 본격적인 착공에 들어간다고 밝혔다.
인천 대로 일반화 사업은 지난 50여 년간 도시를 단절시켰던 인천 대로(구. 경인고속도로)의 옹벽과 방음벽 등을 철거하고, 중앙부에 공원·녹지 및 여가공간을 조성해 인근 지역의 정주여건 개선 및 인천 원도심의 획기적 재생과 발전을 도모하는 사업이다. 지난해 1월 시공사가 선정된 1공구(인천 대로 인천 기점~독배로(인하로), 1.8km)는 이번에 착공한다. 하지만 당시 시는 수차례의 관계 기관 합동 회의 등을 거친 끝에 공사기간 중 운영 차로 수를 확대해 공사하기로 했는데, 이는 인천역 주변의 우회 고가 철거공사와 공사기간이 겹치면서 주변 지역의 극심한 교통난이 우려되었기 때문이다. 공사 중 운영 차로 수를 당초 왕복 2차로에서 4차로로 늘리고, 공사 중 교통처리계획을 크게는 3단계, 세부적으로 10단계까지 세분화해 공사로 인한 시민들의 불편을 최소화하기 위한 설계(안)을 마련했다. 관계 기관 협의 등이 마무리되는 이달 말에 본격적으로 공사에 착수할 계획이며, 공사기간은 40개월로 2026년 하반기에 완공할 계획이다. 시 인천 대로 재생과장은 "철저한 안전 대책을 강구하고 교통 혼잡을 최소화하기 위해 최선을 다해 계획했으나, 공사가 시작되면 교통 및 주변 환경에 다소 불편함이 있을 수 있으니, 시민 여러분들의 양해와 협조를 부탁드린다"라고 말했다. 한편, 2027년 준공 예정인 인천 대로 일반화 도로 개량 공사는 인천 기점 공사를 시작으로 서인천 나들목까지 10.45km에 이른다.<|endoftext|>