전문분야 텍스트
### 제목: 연륙교 공사 조기 완공 및 임시 개통 추진

### 본문:
연륙교 구간 조기 완공 및 임시 개통 추진
전남도, 목포 압해, 거금도, 구는 마량 구간 대상.. 교통 체증 해소 등 위해
전남도는 13일 오후 목포 압해, 거금도(녹동 ~ 소록도), 고금 마량 연륙교 가설공사를 앞당겨 조기에 완공해 내년 임시 개통을 추진키로 했다. 이에 따라, 구는 마량 간 연륙교 가설공사는 명절 연휴 귀성객 교통 불편 해소 등을 위해 당초 완공 계획보다 4개월 늦춰 내년 2월 임시 개통할 방침이다. 또, 오는 2008년 6월 준공 예정인 신안 압해 간 연륙교 가설공사도 2008년 1월 신안군청 개청을 거쳐 내년 12월 중으로 임시 개통키로 하고 이때까지 강교 설치 및 포장공사를 완료할 예정이다. 거금도 연륙교 가설공사도 설 연휴 귀성객 이동 불편 해소 및 소록도 지역의 활성화를 위해 당초 완공 계획보다 6개월 앞당겨 내년 12월 임시 개통한다. 시는 이를 위해, 내년 말까지 교량용 케이블 설치 및 포장공사를 완료할 계획이다. 고금 마량 간의 연륙교 가설공사는 지난 1999년 2월 착공됐고 공사비 723억 원을 들여 4.66km(교량 0.76km) 구간 2차로 규모인데, 현재 교량 하부공·강교제작, 동도로 측 접속도로가 완료돼 73%의 공정률을 보이고 있다. 지난 2000년 6월 공사가 시작된 목포 와를 간 연륙교 가설공사도 총 1904억 원에게 투입해 3.52km(교량 1.42km) 4차로 규모이고 연평균 57%의 공정률을 나타내고 있는데 교량 강교 제작 등 상부 공 설치, 접속도로 시공 중에 있다. 거금도 연륙교 가설공사도 지난해 2001년 6월 준공으로 현재 66%의 공정률을 보이고 있는데 3.46km(교량 1.27km) 2차로 규모이고, 총 사업비는 1503억 원이다. 한편, 도는 섬지역 육상 인프라 확충과 관광개발 활성화를 위해 연륙교 가설공사를 추진하고 있으며, 이번 교량 개통 추진으로 주민과 관광객들의 통행 불편 등을 크게 덜어 줄 것으로 기대했다. <사진 위 = 목포 ~항 간 연륙교 가설공사 모습, 사진 아래 = 거금도 연륙 공사 모습>.<|endoftext|>