전문분야 텍스트
### 제목: 전남도, 도로 수해 복구 우기 전 마무리 총력

### 본문:
전남도, 도로 수해 복구 우기 조기 마무리 총력
추진도 대책 회의 … 재발 방지책 이행실태 점검 등 지속 관리키로
전라남도는 전국 도로 분야 수해복구 관계자 30명이 참석한 ` 수해지역 조기 복구와 재발 방지책 마련을 위한'수해복구 사업 추진 점검 회의'를 지난 7일 전남여성가족재단에서 열어 고속도로 수해 복구를 우기 직전 마무리하기로 했다. 지난해 7 ~ 8월 내린 최대 655.5mm의 기록적인 집중호우로 곡성, 담양 등 12개 주요 도로 179곳에 총 102억 원의 수해가 발생했다. 이에 따라 전남도는 그동안 사업비에 381억 원을 들여 85개소를 완료하고, 94개소는 공사 중이다. 그 가운데 79개소는 6월 말까지 완료할 예정이다. 특히 절대공기가 필요한 15개소는 우선 안전조치 후 조기 마무리할 방침이다. 전남도는 수해복구 사업의 내실을 다지고, 우기 우기를 대비해 해빙기 점검을 지난 4월 실시한데 이어 앞으로도 피해 재발 예방 대책 이행실태를 수시로 확인·점검해 우기 전까지 마무리을 방침이다. 이날 대책 회의에서는 수해복구 사업장별 특성을 감안해 복구 사업장에서 반복적인 피해가 발생하지 않도록 우기 전 사업 추진에 총력을 기울이기로 했다. 또한 절대공기가 부족해 우기 전까지 진행이 어려운 15개 사업 지구는 병행 추진이 가능한 데는 동시 시공, 역 공정계획 변경을 통한 공정 만회대책을 마련하는 한편 응급복구자재 비치 및 상시 장비 점검과 기상특보 발효 시 사업장별 사전점검 및 비상 대기를 유지, 모니터링을 실시키로 했다. 이와 아울러 수해복구 사업장의 공정 지연이나 반복적인 피해 우려 등에 대해서는 복구공사 추진 상황, 사업 효과 등을 선제 홍보키로 했다. <NAME> 전남도 도로교통과장은"대책 발표을 통해 수해복구 사업의 특성과 중요성을 새삼 인식하게 됐다"라며"지난해와 같은 수해피해가 다시 발생하지 않게끔 소가 밟아도 깨지지 못하는'우답불파'시설물이 되도록 사업장 관리에 총력을 다하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>