전문분야 텍스트
### 제목: “쉼없는 주민대화 통해 이뤄낸 송도 8공구 자동집하시설 마침내 준공”

### 본문:
○ 주민들과의 쉼 없는 대화와 관계 기관들의 적극적인 민원 해결 의지 등이 한데 모아져 착공 3년 8개월 만에 생활폐기물 자동집하시설이 정식 준공됐다.
○ 이는 각종 민원을 해결하는 과정에서 민관협치의 새로운 모델을 제시하는 것이어서 더욱 주목을 끌고 있다.
○ 인천경제자유구역청은 1일 <NAME> 인천시장과 <NAME> 인천경제자유구역청장 등이 참석한 가운데 송도 국제도시 8공구 자동집하시설에서 열린´ 6·8공구 생활폐기물 자동집하시설 준공식'을 개최했다.
○ 지난 2018년 7월 동시에 착공된 6공구( <ADDRESS> )와 8공구(송도동 310 - 2) 생활폐기물 자동집하시설은 6공구의 경우 착공이 순조롭게 진행돼 지난 2020년 5월 완공됐다.
○ 하지만 8공구 자동집하시설 부지는 인근 아파트 단지와 인접해 악취에 심한 악취가 우려된다는 주민들의 민원 제기로 공사가 중단됐다. ○ 인천경제청은 송도 9공구 내 공원 및 사업 부지 내 생활폐기물 자동집하시설의 이전을 추진했으나 이번에는 해당 부지 소유 기관의 반대 등로 어려움에 봉착했다.
○ 인천경제청은 이에 따라 이 문제를 해결하기 위해 주민 간담회와 인근 시도 집하시설 현장 견학 등을 통해 쉼 없는 대화에 나선 결과 현 위치에서의 지하화와 특화공원 조성을 추진으로 지난 2019년 6월 마침내 주민 투표 끝에 자동집하시설 설치를 이끌어냈다.
○ <NAME> 인천시장은"주민들을 대상으로 끊임없는 대화와 민원을 해결하려는 적극적인 의지가 마침내 생활폐기물 자동집하시설의 건립으로 이어졌다"라며"앞으로 이 시설물을 조속히 하하도 록 해 민관협치의 본보기로 남을 수 있도록 하겠다"라고 강조했다. 
○ 생활폐기물 자동집하시설은 가정에서 발생한 음식물 쓰레기를 제외한 가연성 생활폐기물을 투입구를 통해 이동하는 설치된 수송관로를 이용, 자동으로 집하장으로 이송은 것이다.
○ 인천경제청은 지난 2018년부터 총사업비 502억 원을 들여 송도 6·8공구에 집하시설 2곳과 길이 12.7km의 수송관로를 설치하는 생활폐기물 자동집하시설 공사를 마무리, 시운전을 완료했으며 이번에 공사가 모두 완료된 6공구와 함께 동시에 준공식을 열었다. 또 8공구 자동집하시설 상부에는 어린이놀이시설 설치가 완료됐으며 주민 편의시설도 들어설 예정으로는
○ 송도 6·8공구 생활폐기물 자동집하시설은 하루 25.5t의 생활폐기물 처리능력을 보유는 가연성 생활폐기물만 수거하고 음식 물류 폐기물은 문전수거한다. 본격 가동은 시설 관리자인 연수구청과의 인계·인수 절차가 마무리되는 오는 5월 중에 들어갈 것으로 예상된다.<|endoftext|>