전문분야 텍스트
### 제목: 산단 개발 인허가 기간 1년으로 대폭 단축

### 본문:
산단 개발 승인 기간 1년으로 대폭 단축
전남도, T/F팀 가동 … 신속한 공장 용지 공급 투자유치 시동
'산단 개발 허가 기간 24년은 옛말, 빠르면 6개월 늦어도 1년 이내 가능해요.'해양수산부가 올해 투자유치에 심혈을 기울이고 있는 가운데 신속한 산업용지 공급으로 기업의 생산성을 제고하기 위해 산업단지 개발 지원금 T/F팀을 가동, 인허가 기간을 한층 단축시켰다. 18일 전남도에 따르면 평균 24년이 소요되는 산업단지 사업 인허가 기간을 1년 이내로 획기적으로 단축하기 위한 도와 영산강유역환경청, 해당 시군, 용역회사, 개발사업자 등으로 꾸려 된 민관합동'산업단지 개발 지원 T/F팀'을 재구성했다. T/F팀은 서류작성 지도에서부터 현장 방문 출장을 통한 문제점 해결 대책 강구, 중앙 관계 부처 협의 등 보다 빠른 서비스 행정 실천으로 산단 인허가 기간을 최소 6개월에서 빠르면 1년까지 단축, 전남도에 투자하는 기업인들에게 큰 호응을 얻고 있다. 실제 전남도는 최근 나주 미래산업단지, 순천 익신산업단지, 고흥 도양 산업단지 등의 산단 허가 신청이 접수되자 산업단지 개발 지원 T/F팀 20여 개를 이끌고 현장 합동조사를 실시, 예상되는 문제점을 발굴해 대책 회의를 열고 중앙부처를 방문하는 등 발 빠르게 대처하고 있다. T/F팀은 앞서 6일 나주<NAME>동 소재 295만 5천㎡의 미래일반산단을 시작으로 9일 광양 익신일반산단(47만8천㎡), 16일 고흥 도양 일반산단(326만 8천㎡)에서 각각 현장 방문 출장을 통해 공유수면 매립, 환경, 교통, 재해, 폐기물 관리 계획, 농지 및 공장 전용, 도로, 상하수도, 용수, 항만, 학교, 국방 등 20개 부처별 협의 안건에 대한 사전 검토를 마쳤다. 전남도는 이를 토대로 빠른 시일 내 대안을 마련, 인허가 기한을 대폭 단축해 산업용지를 적기에 공급할 수 있도록 할 방침이다. 이에 따라 광양 미래산단의 경우 6월께 산단 지정 고시 및 편입토지 지정을 추진해 올 12월 착공을 목표로 행정절차를 이행 중이다. 현재 산단은<NAME>건설, 남영건설 등이 전국 유일과 민간개발사업자가 SPC를 설립해 추진한다. 2010년께 산업단지 조성이 완료되면 1만 2천여 명 고용 창출 효과가 기대된다. 고흥 익신산단은 산업단지 지정과 하천정비기본계획 변경을 병행 추진하고 있어 6월 말께 부지 지정 고시를 하고, 올해 말까지 12와 실시 계획 승인을 마무리되는 대로 공사 착수를 할 수 있을 것으로 예상된다. 민간개발자인 JA 건설이 개발하게 되며 철강 및 조립금속 관련 업체를 육성으로 광양항의 활성화와 자족적인 광양시 건설에 기여할 것으로 본다가 고흥 도양 일반산단은 민·관 합작으로 중소형 조선타운 및 배후 개발 단지를 조성하기 위한 산단 지정과 도시 조성 계획 변경을 병행 추진하고 있으며, 7월께 SPC를 설립하고 8월께 산단 지정을 마치고 환경영향평가, 실시 사업 승인 등을 올해 말까지 마무리해 내년 12에 착공을 목표로 행정절차를 이행 중이다. 이에 앞서 전남도는 지난해 화원 조선산단 지구 지정과 실시 계획 변경을 하는 과정에서 T/F팀을 운영해 30개월이 소요되는 기간을 10개월로 단축 처리한 바 있다. <NAME> 김진을 건설재난관리국장은"전남지역이 고속도로 등 SOC 확충 덕분으로 접근성이 개선되고, 조선산업의 활황, 광양국가산단 내 조선과 후판공장 유치를 비롯한 도 공직자의 적극적인 투자유치 활동의 결과 기업으로 수요가 폭증하고 있다"라며"산단 인허가 기간을 대폭 단축해 기업이 필요한 산업단지 용지를 적기에 공급할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"라고 강조했다.<|endoftext|>