전문분야 텍스트
### 제목: 목포～압해 간 연륙교 가설공사 내년 말 임시 개통

### 본문:
목포 압해 간 연륙교 가설공사를 당초 완공 연도보다 앞당겨 내년 말 임시 개통... 부족 사업비 시공회사 선 투입
목포 압해 간 연륙교 가설공사가 이르면 내년 말께 임시 개통될 것으로 보인다. 전남도는 최근 목포 압해 간 연륙교 가설공사의 예산 지원 부진에 대한 대책을 마련, 스틸 박스 제작비 300억 원을 우선 투입키로 하는 등 당초 완공 연도인 오는 2008년 6월보다 앞당겨 공사를 완료하기로 했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 도는 공사가 조기에 마무리될 경우 빠르면 내년 말께 임시 개통이 가능할 것으로 예상했다. 이번 공사는 국비와 도비 등 총 2045억 원이 투입되며, 지난 2000년 6월 본격 착공돼 지난해까지 1020억 원이 투자됐다. 현재 상부 공 강교제작 및 거치 공사가 진행 중인데, 올해에도 215억 원의 예산이 투입된다. 현재 30기의 하부공(연륙교 우물통, 교각 등) 설치작업이 완료된 상태다. 특히 부족한 사업비는 시공회사에서 우선 투입하도록 하고 있어 차질 없이 공사가 진행될 것으로 도는 전망했다. 지난 2004년 9월 개통한 지도 사옥 간 연륙교 또한 시공회사가 사업비를 우선 투입해 완공시기를 1년 앞당겨 개통하고 채무 부담 방식으로 시공회사에 공사비를 지급하기도 했다. 전남도 도로교통과장은 "사업비를 선 투입하여 내년 말에 임시 개통할 계획으로 추진하고 있다"라며 "앞으로 부족한 사업비 확대 지원은 물론 시공회사와 사업비 선 투입 방안을 적극 협의해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 한편 목포 압해 간 연륙교 가설공사가 본격 개통되면 지역개발 촉진과 서남권 설비투자여건 조성에도 크게 기여할 것으로 전망되고 있는데, 이는 목포 연산동에서 신안 압해 신장까지 총 3.56km 구간 4차선 규모로 목포 연산동에서 총 3.56km 구간 4차선 규모로 진행될 예정이다.<|endoftext|>