전문분야 텍스트
### 제목: 전남도, 수해복구사업 내년 우기전 준공 박차

### 본문:
전남도, 수해복구 사업 내년 우기 전 마무리 박차
19개 시군 1천147억 원 규모 … 소규모 공공시설 설계·설계용역 착수
전라남도는 지난 7월 발생한 공공시설 침수 피해 보상 사업을 내년 우기 이전까지 마무리하기 위해 예산 집행을 완료하고 자체 설계 및 설계용역에 착수했다고 7일 밝혔다. 지난 7월 접수한 호우 피해 복구비는 총 1천203억 원이나 주택, 농경지 등 사유시설 복구비 56억 원과 도로, 하천, 하천도 등 공공시설 복구비 1천147억 원이다.<NAME>별로는 국고 지원이 39%인 470억 원이고 지방비는 61%인 677억 원에서 전남도와 19개 시군이 시설물관리 주체에 따라 분담했으며 실시설계 용역비와 지자체 자체 설계분 등 발주 예산은 예비비로 8월에 사전 조치하고 국비와 지방비 잔액은 지난달 추경예산을 통해 예산 집행을 완료했다. 이에 따라 주택·농경지 등의 사유시설은 11월까지, 도로·하천 등 공공시설은 내년 우기 이전까지 설계를 완료한다는 방침이다. 사유시설 공사 중 침수주택 606동은 퇴수 즉시 수리했고 전·반파 15동 중 2동도 복구했으며 침수 13동은 11월 말까지 복구할 계획이다. 유실 우려 농경지 190ha는 지금까지 101ha를 복구하고 89ha는 이달 말까지 완료할 예정이다. 또한 전체 복구 대상은 총 1천512건으로 자체 계획 1천259건과 용역설계 253건이다. 자체 설계 중 566건은 이미 설계를 마친다는 29건은 공사를 시행 중에 준공부터 537건은 공사 발주 계획에 있으며 용역설계를 포함한 946건은 11월까지 설계를 완료해 연내 공사를 발주함으로써 내년 하반기 전까지는 모든 수해복구공사를 마무리하기로 했다. 이를 통해 화순 동천 등 하천 개선 복구 사업 4건에 대한 실시설계 입찰 및 현장 심사를 지난달 완료한데 이어 설계업체 대표자, 책임기술자, 관계 관계자 등에게 피해 원인을 철저히 조사한 현지 여건에 가장 적합한 공법과 친환경 지역자재를 확보로 복구하도록 지침을 시달했다. 특히 지역 건설경기 활성화를 위해 담양 동천의 경우 2개 공구로 분할 발주해 도내 공사가 수주할 수 있도록 하천 친환경·지역자재 사용, 생태 저류지 설치, 사방댐 설치, 침수가옥 주민 이주, 교량의 장경간 설계, 직선 구간 식생호안 공법 반영, 수충부·급류부 호안보강, 주민 친화를 조성, 천변 소규모 농경지 조성과 자연경관의 보존, 목재 사용 등 자연 생태계와 주변 여건을 반영한 자연친화적 개발을 당부했다. <NAME> 전남도 건설방재국장은"수해복구 사업의 원활한 추진과 부실시공 방지를 위해 시설물 소관 실과별로 공사한 상황을 수시 점검하겠다"라며"부실설계나 부실시공으로 적발되면 도 발주 공사는 강화된 3진 아웃제를 적용하는 한편 건실 공사를 유도해 나가겠다"라고 밝혔다.<|endoftext|>