전문분야 텍스트
### 제목: 연륙교 공사 조기 완공 및 임시 개통 추진

### 본문:
연륙교 공사 조기 완공·임시 개통 추진
전남도, 목포 압해, 거금도, 고금 마량 공사 대상.. 교통 불편 해소 등 안간힘
전남도는 13일 오전 목포 압해, 거금도(녹동 ~ 소록도), 고금 마량 연륙교 가설공사를 각각 조기에 마무리는 내년 임시 개통을 추진키로 했다. 에 따라, 고금 마량 간 연륙교 가설공사는 설 연휴 귀성객 교통 불편 해결 등을 위해 당초 완공 계획보다 4개월 앞당겨 내년 2월 중 개통할 방침이다. 또, 오는 2008년 6월 완공 예정인 무안 압해 간 연륙교 가설공사도 2008년 1월 신안군청 개청을 통해 내년 12월 중으로 임시 개통키로 하고 이때까지 강교 거치·포장공사를 완료할 예정이다. 거금도 연륙교 가설공사도 설 연휴 귀성객 교통 혼잡 해소 및 소록도 교통권 활성화를 위해 당초 완공 계획보다 6개월 앞당겨 내년 12월 조기 개통한다. 도는 이를 위해, 올해 말까지<NAME>교 케이블 설치 및 포장공사를 완료할 계획이다. 이는 마량 간 연륙교 가설공사는 지난 1999년 2월 착공됐고 총 723억 원을 들인 4.66km(교량 0.76km) 구간 2차로 규모인데, 이중 교량 하부공 및 강교제작, 고금 측 접속도로가 완료돼 73%의 공정률을 보일는지 있다. 지난 2000년 6월 공사가 시작된 목포 모란도 간 연륙교 가설공사도 사업비 1904억 원을 투입해 3.52km(교량 1.42km) 4차로 규모이고 현재 57%의 공정률을 보이고 있는데 교량 강교 제작·상부 공 설치, 접속도로 시공 중에 있다. 거금도 연륙교 가설공사도 지난해 2001년 6월 착수돼 현재 66%의 공정률을 보이고 이는 3.46km(교량 1.27km) 2차로 규모이고, 총 사업비는 1503억 원이다. 한편, 도는 섬지역 육상 교통망 확충과 해상도로 활성화를 위해 연륙교 가설공사를 추진하고 있으며, 조기 임시 개통 추진으로 주민과 관광객들의 교통 불편 등을 한을 덜어 줄 거라으로 기대했다. <사진 위 = 목포 압해 간 연륙교 가설공사 모습, 사진 아래 = 거금도 연륙 공사 모습>.<|endoftext|>