施工期间,坚持每日站班制:除项目部等上级机构组织的站班会外,场地覆盖施工组要 单独执行每日站班制,交待当日施工任务、人员、材料设备等情况,以及施工安全、质量、 文明施工要求和注意事项。 2.2 人员准备 2.2.1 人员准备要求 (1)根据施工图纸及公司程序文件认真落实施工管理人员及施工人员,作到科学合理,既 能够满足施工质量及进度要求,又不造成无故浪费。 che  che  (2)参与施工的管理人员和施工人员要能够胜任此项工作,在确定骨干的基础上,优 胜劣汰,随时调整施工力量,以满足现场施工进度和质量要求。  2.2.2 场地平整人员准备  序号1 2 3  岗位 管理人员 施工人员 其他人员  数量5 28 4  备注 含技术、质量、安全、物资等 含安全网铺展、覆盖、清除杂物等 含后勤人员  2.3 物资准备  2.3.1 物资准备要求 (1)物资设备及工器具在进厂前必须严格执行试验和检验工作程序,进厂后要严格执行防 护、贮藏、搬运、发放、维修及保养等工作程序。