(2)土质疏松,覆盖难以施工,本区上层表面原土均为粉细砂,缺水,施工过程中需大 量浇水方能控制扬尘,而现场水资源不足,如何平衡洒水量将是施工过程中一大难点。  1  秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值! 第二章、施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 编制场地平整施工作业指导书,并按规定程序进行审批:参加施工的所有人员必须 熟悉施工作业指导书的内容,弄清施工顺序和施工方法,以及质量、安全、文明施工等要求。 2.1.2 技术交底:场地覆盖前必须对全体参建人员进行技术、质量、安全三级交底。所有 参加施工的人员必须牢固记住技术交底的内容。交底的范围如下: (1)场地覆盖施工的范围和工作量。 (2) 场地覆盖的时间和进度。 (3) 场地覆盖人员组织,各个面、点的工作负责人。 (4) 场地覆盖的作业指导书,施工方法及施工顺序,对施工方法进行交底时要配合有图 片解释,以便施工人员能够清楚、明白。