2.3.2 场地平整物资准备 根据场地面积 64100 ㎡,选用安全网尺寸为 1.8m×6m,则全覆盖需要安全网数目为 5935 张,考虑到场地形状的不规则和场地平整度及一定范围的重叠度,按照增加 10%考虑,需准 备安全网数目为 6530 张。   以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!   秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念,为合作伙伴创造价值!  第三章、施工方案   3.1 场地平整施工流程图(见下图)   施工准备   测量放线   验收  细部处理   场地清理 铺设安全网   材料就位 制作钢筋头   3.2 测量放线  本工程占地面积大,测量精度要求高,难度大。首先利用设计单位移交的测量基准点放 出场区围墙轴线,再采用此轴线外延一定区域作为场平范围边线,外延范围应考虑围墙外排 水沟,护坡等因素。  3.3 场地清理  本工程所处位置地质以砂土以及砂纸粘土为主,上有浅层植被覆于地表。场地覆盖施工 前应首先清除地表垃圾,进行简单清理。