有问题的机械设备或工器具需进行维修, 维修后也应严格进行检验和试验,合格后方可在施工中使用。 (2)机械设备及工器具在使用前必须确保其性能良好,安全可靠。如不确定则必须进行技 术状况检查和机械安全检查,确认其性能良好后方可使用。 (3)施工机械采用若为自购,需选定正规厂家,并按要求进行检验,搜集好厂家资质及合 格证、试验报告等各种质量证明文件;若为租赁,需首先对拟租赁设备严格进行质量检查, 看是否能够满足现场施工要求,且需对现场租赁设备签定安全协议和施工合同。 2.3.2 场地平整物资准备 根据场地面积 64100 ㎡,选用安全网尺寸为 1.8m×6m,则全覆盖需要安全网数目为 5935 张,考虑到场地形状的不规则和场地平整度及一定范围的重叠度,按照增加 10%考虑,需准 备安全网数目为 6530 张。  che  che 第三章、施工方案  3.1 场地平整施工流程图(见下图)  施工准备  测量放线  验收 细部处理  场地清理 铺设安全网  材料就位 制作钢筋头  3.2 测量放线 本工程占地面积大,测量精度要求高,难度大。