尤其是对于雨季进行土方开挖时,应逐段、逐片分期完成。在开挖河槽、管沟的时候,要保证边坡的稳定性。在需要的时候,可以把必要边坡坡度进行放缓,或者进行设置支撑。冬期时,进行土方开挖施工,一般可保留部分土不挖,待气温回暖后再挖。2.2 运土由于土方运输比较艰巨,所以必须组织好运输线路,一般采用回环式道路,并且要明确卸土地点,从而避免混乱和窝工现象的发生。在进行外来土垫地堆山的时候,需要设专人指挥运土车辆,确保卸土的位置准确,防止乱堆乱卸,给以后的施工带来麻烦。2.3 填土按照设计要求,就近倒运土方进行回填。填土前,应将池塘或人工岛底原地面上(或池底)的树根、垃圾、淤泥  6、等杂物都处理完毕,清除干净。对回填土进行分层铺摊、压实。应并根据土质、密实度要求和机具性来确定每层铺土的厚度。对于因绿化设计需要而新筑人工岛也应分层压实(通常使用挖掘机每覆土50cm 压实 3 遍5 遍)。控制好岛顶标高,保证新筑人工岛的整体景观效果。而对于雨期进行土方填筑的时候,要确保连续进行并在短时间内完成;分层分段逐片的处理工作面,不宜追求过快过大。