Боинг не уложился в сроки по созданию ракеты SLS для NASA (4 фото)
Как сообщил Главный инспектор NASA, ракета-носитель Space Launch System не будет запущена впервые через два года, как планировалось первоначально. Запуск перенесли не менее чем ещё на год. Обвиняют в этом преимущественно главного подрядчика — корпорацию «Боинг».Как сообщается в опубликованном недавно отчёте, представители компании неоднократно нереалистично оценивали объём оставшихся работ в абсолютном несоответствии с фактическим состоянием дел. Неадекватно оценивалось и количество сотрудников, требующихся для окончания первой ступени. Как говорят в NASA, в срок было выполнено менее половины задач от запланированного изначально. Здесь сетуют на отсутствие эффективности производства. Boeing не только пропускал дедлайны, но и не уложился в бюджет, который был заявлен первоначально. По нынешним оценкам, чтобы доработать первую ступень и подготовиться к полёту, нужно 8.9 миллиарда долларов. Цифры, озвученные в начале, были в два раза меньше. А ведь ещё не учли траты на прочих подрядчиков.Пока что проект Space Launch System (мощные ракеты-носители этого класса в перспективе в 20-30-х годах текущего столетия должны доставлять людей и грузы к Луне и Марсу) остаётся для NASA незатихающей головной болью. Запустить ракету впервые хотели ещё в июне прошлого года. Однако старт отложили сперва на 2019, потом на 2020 год, теперь же на неопределённый срок. Расходы в течение 8 лет достигли почти 12 миллиардов долларов США.Источник: nasa.gov, theverge.com