Nhiều địa phương ở TP HCM không giải ngân được tiền bồi thường Nội dung đề cập trong báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vừa gửi UBND TP HCM về tiến độ bồi thường ở các dự án đầu tư công được ghi vốn năm 2022. Việc chậm giải ngân tiền bồi thường sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án vì theo quy định, phải hoàn thành giải phóng mặt bằng mới có thể tthi công xây lắp.Theo đó, năm nay, toàn thành phố có 200 dự án bồi thường đã được ghi gần 10.500 tỷ đồng vốn đầu tư công, ở 21 quận, huyện (trừ quận 6). Đến nay, mới gần 3.000 tỷ đồng được giải ngân, đạt gần 29%. Một số nơi có tỷ lệ giải ngân khá tốt như các quận, huyện: 4, 8, Gò Vấp, Cần Giờ, đạt trên 71%.Trong 7 địa phương giải ngân dưới 1%, hầu hết số vốn giao dưới 500 tỷ đồng. Riêng TP Thủ Đức được ghi vốn bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều nhất với 3.460 tỷ đồng (36 dự án), song tỷ lệ giải ngân rất thấp, chỉ hơn 20 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của thành phố. Nếu không tính TP Thủ Đức, tỷ lệ của toàn thành phố là hơn 42%.Trong 36 dự án, TP Thủ Đức đánh giá 17 dự án (hơn 3.000 tỷ đồng) có thể giải ngân trong nay. Trong đó, có 4 dự án vốn hơn 100 tỷ đồng, gồm: mở rộng đường Nguyễn Thị Định (950 tỷ đồng); cầu Nam Lý (430 tỷ đồng); xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 (1.329 tỷ đồng); và cầu Tăng Long (255 tỷ đồng). 13 dự án không thể giai ngân vì hiện vẫn ở khâu chuẩn bị, nên phải trả vốn chuyển sang 2023.Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết nhiều dự án đã được duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ từ lâu nhưng TP Thủ Đức chưa xác lập xong hồ sơ để ban hành quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Do đó, khả năng phát sinh khiếu nại là rất lớn bởi thời điểm phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất "không khớp" với thu hồi đất (theo Luật Đất đai 2013).Sở cũng đánh giá trong các cuộc họp về giải ngân vốn của Tổ công tác rà soát, giải quyết vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, TP Thủ Đức báo cáo rất chậm và thường không có lãnh đạo địa phương này dự họp, mà chỉ có Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức.Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng các địa phương cần sớm phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng TP Thủ Đức cần nhanh chóng xác lập hồ sơ bồi thường cho dân.Thái Anh Các cơ quan thanh tra nên vào cuộc để làm rõ nguyên nhân tại sao không giải ngân bồi thường được? Để tình trạng như vầy thì các dự án cứ chậm tiến độ, kéo dài từ năm này sang năm khác, dẫn đến tình trạng đội vốn đầu tư, hao tốn tiền ngân sách, của nhân dân. Vấn đề chậm giải ngân bồi thường không phải bây giờ mới có, mà đã xảy ra rất nhiều năm rồi. Điều khó hiểu là không biết rút kinh nghiệm, hoặc không tìm ra giải pháp. Một vấn đề kéo quá dài ảnh hưởng đến nhiều mặt của kinh tế xã hội. Nên xác lập hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất đến đâu thì bồi thường hỗ trợ tái đinh cư đến đó không để kéo dài thời gian để xảy ra chênh lệch giá trị của lô đất làm thiệt hại cho người dân.Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến khiếu nại kéo dài bấy lâu nay. Vành đai 2 hiện tại chưa khép kín, bỏ hoang nhiều năm. Chỉ mong sớm khép kín Dự án Ga Bình Triệu đã treo 20 năm rồi khi nào mới giải ngân đền bù và tái định cư ạ, chúng tôi ở đây không xây dựng cũng không mua bán được thực sự khổ quá ạ Dự án treo thì thiệt thòi nhất vẫn là người dân. Nên tập trung vốn để hoàn thành các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng ngưng thi công nhiều năm nay ảnh hưởng đến đời sống người dân và bộ mặt đô thị như dự án : Kênh Tham Lương -Bến Cát - Rạch Nước Lên . Cho tôi biết quận 8 đã giải ngân những dự án nào vậy mà lại được xếp trong nhóm giải ngân cao ! Việc quản lý và sử dụng ngân sách cần phải xem xét lại. Việc sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất sẽ làm kinh tế phát triển vượt bậc