Yêu cầu Đồng Nai hoàn tất giải phóng mặt bằng xây sân bay Long Thành Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thay mặt Chính phủ gửi đến Quốc hội báo cáo tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hôm 11/10.Yêu cầu trên đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra hiện trường, họp kiểm điểm tiến độ Dự án; đôn đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan, song tình trạng chậm trễ bàn giao mặt bằng cho giai đoạn 1 dự án xây dựng sân bay Long Thành vẫn chưa được giải quyết.Giai đoạn 1 dự án gồm xây dựng đường cất, hạ cánh; nhà ga và hạng mục phụ trợ. Dù mục tiêu đặt ra là trước 15/8, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai mới bàn giao 2.459 ha mặt bằng, trên tổng số 2.532 ha, đạt 97,12%. Trong đó, mặt bằng đất cần cho xây dựng chưa bàn giao là hơn 44 ha. Dự kiến trong tháng 10, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao nốt phần mặt bằng còn lại.Tại dự án thành phần 4, có 9/11 lô đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng để giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam. Việc chưa có mặt bằng sạch khiến dự án thành phần xây dựng ga hàng hóa, kho giao nhận, khu vệ sinh tàu bay, bảo dưỡng trang thiết bị mặt đất... bị chậm lại.Như vậy đến nay, trong số gần 5.000 ha đất phục vụ dự án Sân bay Long Thành, mới có hơn 4.700 ha được bàn giao, đạt 95%; 4.863 trên tổng số hơn 5.000 hộ đã được xét duyệt tái định cư, hơn 200 hộ còn lại vẫn đang chờ xét duyệt.Lý giải việc giải phóng mặt bằng chậm, Chính phủ cho biết nguyên nhân là tiến độ xây dựng khu tái định cư không đảm bảo; nhiều hộ dân vướng mắc về giấy tờ đất như chuyển nhượng viết tay, đất vô chủ dẫn tới khó khăn trong đền bù.Cuối tháng 7, Phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2025. UBND tỉnh Đồng Nai cũng được giao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, vận động người dân ủng hộ và hoàn thành trước 15/8.Theo ghi nhận của VnExpress vào đầu tháng 8, nhiều hộ dân vẫn phải sống giữa đại công trường xây dựng sân bay Long Thành "mưa thì sình lầy, nắng thì bụi bay mù trời". Các hộ dân cho biết phải chờ thẩm định hồ sơ, bốc thăm đất tái định cư nên chưa thể di dời.Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỷ đồng, chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.Giai đoạn 2 xây dựng thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 3 hoàn thành hạng mục còn lại phù hợp với công suất 100 triệu hành khách/năm. Tôi nghe sân bay Long Thành từ lúc học cấp 2. Bây giờ đi làm 10 năm, đã 2 nhóc 5 tuổi. Chắc là đợi tới khi con tôi vào Đại Học thì xong sân bay các bạn nhỉ! Hơn 10 năm vẫn chưa xong. Bó tay.