Cố gắng hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành năm 2024 Sáng 2/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương thị sát, kiểm tra thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, cụ thể ở khu vực nút giao với quốc lộ 51 và cầu cạn qua rừng ngập mặn xã Phước Thái, huyện Long Thành.Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2014, sau khi hoàn thành được kỳ vọng giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Cao tốc lớn nhất miền Nam dự kiến hoàn thành năm 2019, song ba năm qua phải dừng thi công do khó khăn về nguồn vốn, chính sách. Mới đây chủ đầu tư xin lùi thời hạn hoàn thành đến quý 3/2025.Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cho biết hiện còn vài gói thầu đang vướng mắc chưa thể tái khởi động do nhà thầu yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Hiện, các gói thầu nhánh phía Tây sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tạm dừng thi công. Việc giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất.Theo ông Quang, VEC đang hoàn thiện các thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu, triển khai thi công trở lại để hoàn thành dự án như kế hoạch. Khó khăn lớn nhất của dự án đã được tháo gỡ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chấp thuận để VEC tạm sử dụng nguồn thu phí, các khoản tiền chưa đến hạn để trả nợ nhà thầu.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Bến Lức - Long Thành là cao tốc quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vấn đề vốn là khó khăn nhất nay đã được tháo gỡ, không có lý do gì để chậm nữa. Các cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh công trình trình, hoàn thành trong thời gian sớm nhất."Các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, có thể rút ngắn thời gian một năm, hoàn thành vào năm 2024", ông Huệ nói.Trong hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đã thị sát, thăm hỏi, làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành và người dân tái định cư ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (cách sân bay chừng 7 km). Trên công trường san lấp mặt bằng, lu nền nhà ga, ông Huệ nói "đã thấy hình hài của sân bay trong tương lai".Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Chính phủ đặt mục tiêu khánh thành sân bay quốc tế Long Thành dịp 2/9/2025, sớm hơn so với kế hoạch vào cuối năm 2025. "Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nỗ lực cao hơn để có công trình xứng tầm với một đất nước 100 triệu dân", ông Huệ nói.Phước Tuấn 57km làm trong 10 năm, nhưng mới là dự kiến, thực tế thì còn chờ. Cao tốc đoạn chạy qua rừng ngập mặn ở huyện Long Thành, Đồng NaiĐoạn này đáng ra phải làm kiểu cầu vượt mới phải, sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hệ sinh thái, làm kiểu đường bình thường như nhát dao chia đôi khu rừngThật đáng tiếc Chán.! cao tốc 10 năm chưa chắc xong..! Cộng thêm 5 năm cho chắc ăn nhiều cao tốc quá cũng là bất cập, vấn đề là sao không kết nối với Long Thành Dầu Giây để đảm bảo tính thống nhất, còn lại nên là đường giao thông liên tỉnh để mọi phương tiện đều có thể tham gia chứ, làm kiểu này thì chỉ mỗi xe 4 bánh à?? Nếu là ở TQ, họ làm chỉ trong 1 năm! Thi công chậm tiến độ thì hủy hợp đồng. Công trình nào cũng chậm thì lãng phí và thiếu động lực cho phát triển quá! Vài chục km cao tốc làm cả chục năm thì làm sao phát triển đc Đằng nào cũng cầu cạn , tại sao không làm thẳng cho tiết kiệm mà cứ lòng vòng ? mới "10 năm" thôi á? Cao tốc thì phải giống cao tốc nước ngoài nhé, chứ đừng có cao tốc tiêu chuẩn ở đâu đó thì rất e ngại Đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành và cấm xây dựng quanh sân bay trong tương lai Đoạn cao tốc tại giao quốc lộ 1A tại huyện Bến Lức thật nhếch nhác. Bao nhiêu năm vẫn y chang như vậy. phải trừ hao nữa Mình rất ủng hộ CP trong việc đốc thúc những dự án hạ tầng giao thông kết nối sân bay long thành, giúp sb long thành sớm được thi công. Vô cùng hy vọng nhà ga sân bay Long thành sẽ được khởi công vào tháng 10 này. Nên dừng các hạng mục mở rộng sân bay TSN để dồn vào thi công sân bay Long Thành.