Thu hồi trên 1.300 ha đất làm vành đai 4 vùng Thủ đô Chiều 30/9, Ban Chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị cam kết tiến độ và ký giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo, cho rằng với dự án có khối lượng lớn và nhiều đặc thù như vành đai 4 vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là chìa khóa quyết định sự thành công.Qua tính toán, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng rất lớn, hơn 1.300 ha. Trong đó, Hà Nội khoảng 740 ha tại 7 quận, huyện (Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thường Tín). Bắc Ninh cần thu hồi 320 ha tại 4 huyện, thành phố (Thuận Thành, Quế Võ, TP Bắc Ninh, Gia Bình). Hưng Yên cần thu hồi khoảng 270 ha tại 4 huyện (Văn Giang, Khoái Châu; Yên Mỹ, Văn Lâm).Lãnh đạo ba địa phương thống nhất xây dựng cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án xong trong tháng 10/2022; tổ chức lập, phê duyệt, cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao ranh giới chậm nhất tháng 11/2022; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, ban hành quyết định thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, tái định cư xong toàn dự án tháng 12/2023.Việc bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp được hoàn thành trước ngày 30/6/2023 để phục vụ khởi công và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023 để thi công công trình. Ba địa phương thống nhất phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến đường từ năm 2027.Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, cho biết tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, do trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Bốn huyện, thành phố có dự án đi qua cũng đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư.Qua rà soát, Bắc Ninh có một số khó khăn, trong đó có khu vực lịch sử đất đai phức tạp, tới đây Tỉnh ủy sẽ có hội nghị chuyên đề, chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cao đối với dự án, hạn chế thấp nhất đơn thư và xử lý kịp thời các phát sinh.Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của Dự án đầu tư xây dựng vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trong việc kết nối, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông kiến nghị ban chỉ đạo dự án duy trì họp thường xuyên để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.Tuyến vành đai 4 vùng thủ đô dài 112,8 km, chia làm 7 dự án thành phần, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng.Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.800 tỷ đồng. Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 41.860 tỷ đồng, bao gồm hơn 19.380 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 22.470 tỷ đồng (Hà Nội hơn 19.470 tỷ; Hưng Yên 1.000 tỷ; Bắc Ninh 2.000 tỷ).Nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 hơn 14.500 tỷ đồng, bao gồm 8.790 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương; nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 5.710 tỷ đồng. Vốn do nhà đầu tư thu xếp hơn 29.440 tỷ đồng.Võ Hải Nên ưu tiên đoạn tuyến từ đại lộ Thăng Long ra quốc lộ 5, 5b để giải cứu vành đai 3 và cầu Thanh Trì. Tiến độ làm việc là rất nhanh đấy, ngày càng tiến bộ trong việc thiết kế và quản lý dự án. Hi vọng sẽ có vành đai 4 đúng như kế hoạch! Tính toán thiết kế làm sao để tránh tắc đường sau 5_10_30 năm đưa vào sử dụng. Nhìn đường vành đai 3 tắc mà phát ớn. Khu đất sông Hồng và Hồ Tây cần phải sớm quy hoạch gọn gàng đẹp đẽ Khẩn trương làm ngay từ tháng 10 này khởi công luôn.Quyết không chậm trễ dù chỉ 1 ngày thiệt hại cho đất nước Giờ nên trải lại nhựa đường trong phố và quy hoạch lại bờ sông hồng còn hơn , quá nhếch nhác và lổn nhổn . Đi về các tỉnh mặt đường còn đẹp gấp mấy lần mặt đường thủ đô nữa, toàn ổ voi ổ gà, đường xá thì cắt ngang cắt dọc để chạy điện chạy nước . Tình trạng đường xá trong nội thành thực sự khủng khiếp Quy hoạch vành đai mở rộng không gian phát triển, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên cao 70% ngon, các khu công nghệ cao, tiến tiến trụ cột, , các thành phố vệ tinh, khu vực kết nối tiện ích, dịch vụ cao như cao tốc, quốc lộ rộng đẹp lên 30m, tàu metro, vành đai,... Hạ tầng cây xanh, nguồn nước, không khí,...Hạ tầng kỹ thuật gọn ngầm hóa, đảo bảo cuộc sống tốt lên. Quy hoạch ngoại thành xanh sạch đẹp, môi trường tốt nghỉ ngơi, thư giãn, diện tích nhà quá sát sát nhau, diện tích siêu nhỏ cắt đất bán kiểu 30m2 là hỏng.- Vành đai hoàn thiện đi đôi với cơ sở y tế, giáo dục, dân trí các huyện tốt và hiện đại lên giảm tải và thu hút lượng và chất đến.- Quy hoạch sông hồng nơi hiện đại, công viên, 2km -3km 1 cây cầu quá tiềm năng, vị trí siêu đẹp- Hồ Tây quá đẹp tự hình thành đã quy hoạch rồi ngọn chỉ cần quản lý tốt- Ngầm hóa công trình thật đẹp 1 vài công trình tương lai tránh thảm họa thiên tai, thảm họa do con người.- Vành đai 4 làm làm quyết liệt, nhanh gọn đừng bày ngâm mưa Đề nghị Tp cũng triển khai xây dựng Tổ hợp Ga Ngọc hồi nối với Vđ 4 luôn, Ga Ngọc hồi đất thu hồi để hoang hóa đã lâu, tuyến ĐSĐT số 1 Yên viên -Ngọc hồi xuyên qua 3 đường vành đai 2,3,4, nên triển khai sớm để đồng bộ hạ tầng với các tuyến vành đai,,