✅Увага до кожного закладу освіти: актуалізував питання реконструкції школи №53
Будівля загальноосвітньої школи №53 ще у 2015 році постраждала від сильної
пожежі. Проєкт з її реконструкції було включено до «Надзвичайної кредитної
програми для відновлення України» із залученням коштів від міжнародних
партнерів. Роботи мали бути завершені ще у вересні минулого року, але вони й
досі тривають. Сьогодні на виїзній нараді на власні очі побачив, що усі ці
роки у медіапростір транслювалася неправдива картинка про те, що відновлення
школи відбувається за планом. Насправді, це не відповідає дійсності. Доволі
значний обсяг робіт наразі ще не виконано. Усе це не лише відчутно збільшує
навантаження на інші школи Шевченківського району і створює значні незручності
для учнів та їх батьків, а ще й може зашкодити іміджу Запоріжжя та його
співпраці з міжнародними партнерами, які вимагають чіткого виконання проєкту,
з дотриманням відповідних строків. Хочу ще раз підкреслити, ця проблема існує
вже багато років. А попередня команда закривала на неї очі. Для мене такий
підхід неприйнятний. Саме тому зібрав сьогодні всі відповідальні служби для
того, щоб розібратися у ситуації. На нараді заступник міського голови Анатолій
Васюк, перша заступниця директора департаменту освіти та науки Юлія Погребняк
та представник компанії підрядника відзвітували про причини затримки виконання
робіт. Наразі вже зрозуміло, що колишній керівник Департаменту освіти та науки
Запорізької міської ради Станіслав Романчук допустив ряд халатних помилок у
супроводженні проєкту реконструкції школи. Зокрема ▪️виникали проблеми з
оплатою виконаних робіт. Довгий час підрядники працювали виключно за рахунок
власних обігових коштів. ▪️через те, що будівля була залита водою та тривалий
час не опалювалася, у ході реконструкції постійно з‘являлася необхідність у
виконанні додаткових робіт, які проєктант не міг передбачити у 2016 році
▪️проєктанти також не передбачили будівництво нової газової котельні. Для
врегулювання цього питання з міського бюджету необхідно виділити майже
півмільйона гривень Ці та ряд інших причин призвели не лише до значної
затримки виконання робіт, а ще й до постійного подорожчання вартості проєкту.
І наразі за попередніми підрахунками спеціалістів вона може сягнути аж 150
мільйонів гривень! Через зрив строків виконання робіт є загроза того, що ми
будемо вимушені повернути кредиторам вже освоєні кошти за рахунок бюджету
міста та шукати інші шляхи фінансування проєкту реконструкції. А це серйозна
пляма на кредитній історії Запоріжжя. Доручив протягом вихідних терміново
опрацювати всі існуючі варіанти виходу з ситуації, що склалася. Маємо обрати
оптимальні шляхи рішення. Вже у понеділок проінформуємо про них жителів
Запоріжжя.