Опрацьовуємо варіанти вирішення проблеми з сумнозвісними запорізькими
недобудованими будинками, що входять в програму пільгового молодіжного
кредитування. Це дуже складна проблема. Постраждали запоріжці, які вклали у
придбання квартир власні кошти, але житла так і не отримали. Саме це питання
сьогодні під час zoom-наради обговорили з головою правління Державного фонду
сприяння молодіжному житловому будівництву Сергієм Комнатним. У нараді взяв
участь заступник міського голови Олексій Нікіфоров. Нагадаю, «Запорізький
домобудівний комбінат» мав побудувати п’ять багатоповерхівок у Південному
мікрорайоні на вулицях Нагнибіди та Новокузнецькій. Відповідні угоди були
укладені у 2017 та 2020 роках. Замовником робіт стало КП «Управління
капітального будівництва». Роботи розпочалися, однак будівництво так і не
завершилося. Всі багатоповерхівки знаходяться на різних етапах будівництва.
Частину квартир у цих будинках вже оплатили інвестори. Серед них і понад 50
учасників програми «Доступне житло», яка реалізовувалась через Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони взяли кредити, однак житла
так і не отримали. Рік тому при виконавчому комітеті Запорізької міської ради
була створена робоча група з організації роботи, пов’язаної із завершенням
будівництва цих багатоквартирних будинків. Нещодавно її очолив заступник
міського голови Олексій Нікіфоров. На нараді сьогодні зазначалося, що наразі
опрацьовуються різні варіанти добудови цих будинків. Серед них ▪️заміна
забудовника ▪️залучення у якості ще одного замовника кооперативів, до складу
яких увійдуть всі інвестори, які вже оплатили житло. Зокрема наголошувалось,
що КП «Управління капітального будівництва» може розірвати договір з
забудовником та на конкурсі визначити нового. Попередні перемовини з
забудовниками, які б могли взяти участь у цьому конкурсі, вже ведуться. Однак
для цього необхідно вирішити низку організаційних та технічних питань. Також
прийняте принципове рішення, що ситуацію по кожному з п’яти будинків необхідно
розглядати окремо. Адже у кожному з них різний рівень будівництва, різна
кількість інвесторів. На нараді такий варіант підтримали і представники
Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. За результатами
наради було прийнято рішення, до кінця січня розробити план дій по кожному
будинку, який необхідно реалізувати для його добудови. Це дозволить вже у
лютому розпочати активну роботу щодо реалізації розроблених планів.