Tomando em consideração o comportamento de ambas as partes, fixam-se, as percentagens de culpabilidade pelo prolongamento do prazo da empreitada em 85% para o dono da obra e em 15% para o consórcio, pelo que a indemnização a fixar deverá ser reduzida nesta medida.