Bem assim, resulta também que o plano de trabalhos foi apresentado pelo consórcio depois do prazo de 44 dias contados da data da consignação previsto no artigo 15 do RJEOP cf. pontos 12 e, e que a obra foi condicionada também por suspensões que não podem ser imputadas ao dono da obra designadamente as motivadas pelo achado arqueológico no nó do Breja e pela intervenção do e pelas más condições climatéricas cf. pontos 19 e.