Partindo, aliás, do exemplo por si exposto, baseado no plano de trabalhos apresentado Lote pelo concorrente/pronunciante: Se em fase de execução da obra for detetado um erro na medição do artigo 1 do mapa de trabalhos e quantidades e que em vez de 272 metros forem necessários 350 metros, situação enquadrável nos trabalhos complementares trabalhos não, previstos no artigo 370 do CCP, com a informação presente no plano de trabalhos sentido é impossível ao dono da obra determinar qual o prazo de execução associado a essa espécie de trabalho e, assim, definir o prazo de execução para os concretos trabalhos agora a realizar - cfr. estabelecido na alínea do n. 1 do artigo 373 do CCP.