A demora na aprovação do TM08 e a execução dos trabalhos de aplicação de prumos, que não se mostram previstos em projeto e foi solicitada pelo projetista e acordada entre as partes e abrangidos no auto de medição de trabalhos complementares 01, nos Blocos A, B e determinaram um atraso nos trabalhos de uma semana;