Sendo o ponto 2 da Lista de todas as espécies referente a demolições e levantamentos, e como já referimos supra, não consta do Plano de trabalhos compaginando-o com o plano de equipamentos e com o plano de mão de obra apresentados pela , Ld., como é que são feitos intervir cada um das individualizadas unidades de equipamento nos dois s meses, assim como os 37 trabalhadores de várias especialidades, desde logo sem que esteja prevista a alocação de uma viatura automóvel, seja ligeiro seja pesado para fazer o transporte de todos os elementos removidos, e/ou de que forma são guardados no estaleiro. Em particular, é ainda flagrante o desconhecimento do tempo em  que são montados os andaimes e por quantas pessoas são montados, e do tempo em que são desmontados e por quantas pessoas.