O decurso da empreitada foi condicionado por: atraso nas expropriações, consignações parciais, alterações de elementos de projeto e suspensões de trabalhos cf. pontos 23 e 36 a 49 do probatório), sendo que apenas em 102004 foi a obra totalmente consignada.