Apesar de ter ficado demonstrado que se foram verificando situações que impediam a passo e passo a Autora de iniciar os trabalhos em algumas frentes, a verdade é que esta não conseguiu demonstrar que essas perturbações tiveram um impacto na obra, para além dos sucessivos prazos concedidos, mais referindo que, não foi possível demonstrar, que os trabalhos estiveram suspensos por 350 dias, tal como alega a Autora.