verificou-se o adiamento do início dos trabalhos do ladrilhador, agendados para 002017, em virtude da ré ter alterado o material a aplicar, o que determinou atrasos no seu fornecimento; repercutindo-se em atrasos na ulterior colocação de torneiras, das louças sanitárias, dos resguardos;