Ora, ao resultar dos factos provados que, pelos menos, alguns dos atrasos de entrada em obra por parte da Autora não lhe são imputáveis, já que se deveram a falta de colocação de andaimes por parte da Ré, tem de considerar-se afastada a presunção de culpa acima mencionada.