Tal apenas não ocorreu porque a  R. não preparado o terraço de forma adequada e apesar de durante perto da hora de almoço de dia 202018 se ter comprometido a enviar funcionários seus para terminar a remoção da betonilha e demais detritos que não tinha acabado de forma completa, provocando e determinado o atraso registado na aplicação da primeira camada de tela e retardando o início da aplicação da tela betuminosa pela Apelante.