A execução pela Requerente, após a demolição do corpo poente contiguo ao Bloco G, dos trabalhos de colocação de proteções na fachada poente, pavimento de borracha e manga plástica, impossibilitou o inicio dos trabalhos a 2019 e atrasou a execução dos trabalhos da empreitada em 4,5 meses.