Neste contexto, estando prevista no Caderno de Encargos a necessidade de salvaguardar os elementos e equipamentos a manter, o planeamento e organização da obra pelo empreiteiro, designadamente ao nível das demolições, necessariamente contemplavam a execução de tais trabalhos, de tal forma que não se pode aceitar que os mesmos fossem determinantes de atrasos na execução da obra nos termos alegados pela A. e que, por essa via, também tivessem determinado os atrasos ao nível da execução dos trabalhos de pinturas interiores.