mas, ainda assim, vem, a final, a afirmar que "não se pode concluir, em face da matéria dada como provada, que desse condicionamento tenha resultado um atraso na execução da empreitada. Pois que se alguns trabalhos foram atrasados, outros, está provado, foram por isso puderam por isso antecipados.