Da generalidade dos depoimentos, incluindo as declarações de parte da R., não resultou sequer indiciado que tivesse havido da parte da A. a intenção de atrasar a execução da obra. Ficou mesmo demonstrado que alguns atrasos resultaram do retardamento da colocação de material em obra por parte da própria R. equipamento que era da sua responsabilidade entregar para colocação) e de várias vicissitudes resultantes da instalação em obra de uma banheira de hidromassagem numa das casas de banho do edifício e também muitos problemas surgidos com os serviços de carpintaria que a R. assumiu, mas não logrou contratar quem os executasse sem percalços nem danos, originando retardamentos diversos.