E essa conclusão está correta, já que percorrida a factualidade apurada nos autos, constata-se que as situações de suspensão de trabalhos que se verificaram ou foram da iniciativa do consórcio empreiteiro, ainda que consentidas e autorizadas pelo dono de obra cfr. 2 e 4 do probatório) ou foram determinadas por entidades terceiras, como a que foi determinada pelo IDICT cfr. 4 do probatório).