Ora, desta factualidade provada não resulta, como bem nota a sentença recorrida, a medida da perturbação causada pelas linhas de água com significado, se foram causados concretos atrasos no prazo de execução da empreitada e que o dono de obra seja o responsável pela perturbação pois além de estarem identificadas as nascentes, não vem alegada omissão ou erro de projeto quanto a esta matéria).