Por mensagem de correio eletrónico de 10-12-2020, sem o prévio conhecimento ou consentimento dos AA, o R. S.A. elaborou e remeteu ao A. e R.F.B.R.uma nova calendarização da obra, onde constava, para janeiro de 2021, na 1 semana, a realização de escavações, na 2 e 3 semanas as fundações, e na 4 semana os pilares do Piso