No entanto, lidos os factos provados, dos mesmos não resulta que a delonga na execução da montagem do estaleiro, por mais 12 dias, tenha provocado delonga no prazo global da empreitada. Pois, como refere a recorrida, nada ficou provado sobre os concretos efeitos do atraso de 12 dias na montagem do estaleiro sobre o prazo global da empreitada,desde logo porque se desconhecem quais as atividades cuja execução teve de ser atrasada devido ao atraso na montagem do estaleiro e se esses atrasos geraram e em que medida delonga no prazo da empreitada.