A leitura articulada destes preceitos da lei ordinária revela-nos que o empreiteiro terá direito a uma indemnização por lucros cessantes e danos emergentes no caso de suspensão dos trabalhos por período superior a um décimo do prazo da empreitada, por facto não imputável ao empreiteiro, desde que este não opere a rescisão do contrato cfr. n. 4 do artigo 189; por danos emergentes no caso de suspensão parcial dos trabalhos, por facto não imputável ao empreiteiro, de que resulte perturbação do normal desenvolvimento da execução da obra, de acordo com o plano de trabalhos em vigor cfr. artigo190; e por danos sofridos quando o dono de obra praticar ou der causa a facto donde resulte maior dificuldade na execução da empreitada, com agravamento dos encargos respectivos cfr. artigo 19