Além disso, por um lado, não se provou que a menor presença em obra dos meios humanos e materiais indicados pelas Recorridas na proposta, que a suspensão da obra pelo IDICT, que os efeitos das condições climatéricas no Inverno de 2002-2003 e que os achados arqueológicos tenham estado sequer na origem da demora na conclusão da obra.