AE. A montagem do estaleiro em Campolide estava prevista no plano de trabalhos que demorasse 20 dias de 23 de janeiro a 16 de mas a sua montagem só terminou em 28 de fevereiro de 200 Cfr. documentos n 185 e 186 juntos aos autos, que se dão por reproduzidos.