Esses trabalhos relativos ao desmonte da pedra do edifício existente implicaram a necessidade de antecipação em dois meses da colocação de uma grua em obra, para ser utilizada exclusivamente no trabalho de desmonte da pedra de granito do edifício existente, incluindo o trabalho do respetivo manobrador.