UU. Ora, se o Bloco A ficou praticamente concluído em 17 de setembro de 2019, ficando por concluir alguns trabalhos, tais como fundações a realizar no lado nascente desse bloco, é manifesto que as alterações de projeto que o Tribunal a quo deu como provadas, causou um atraso não inferior a 1 semana na execução a empreitada.