Resultou ainda provado que as empreiteiras tiveram sobrecustos indiretos cf. ponto, e diretos cf. ponto, decorrentes do prolongamento por doze meses e meio das obras, que a faturação emitida pelas consortes não cobriu a totalidade dos custos suportados por aquelas com a estrutura central das respetivas empresas durante os 10 meses iniciais cf. ponto e que as mesmas continuaram a suportar os custos daquelas estruturas centrais durante os 12,5 meses posteriores ao fim do prazo de execução inicial cf. ponto.