Por sua vez, contrapõe a Recorrida Cfr. ponto 267 das Contra Alegações que o que está em causa é saber se o aparecimento de rocha dura no local de execução da ampliação do bloco G, que não estava prevista nas peças patenteadas a concurso, se causou na empreitada um atraso de 15 dias.