Pelo que devia o douto Tribunal recorrido determinar, em primeira linha, com rigor, qual o período correspondente aos fatores não imputáveis ao Dono da Obra e ao Empreiteiro, os imputáveis exclusivamente ao Dono da Obra e os da exclusiva responsabilidade das AA, para assim, de forma inequívoca e equilibrada, fixar, não só o período de prolongamento da empreitada qual, efetivamente, o prazo de execução da e qual a percentagem de culpabilidade pelo prolongamento do prazo da empreitada a cada um dos intervenientes.