GG. Atrasando-se estes trabalhos, ficou comprometida a conclusão dos Blocos B e no final de agosto, inviabilizando a mudança para os Blocos E, e A nas férias de Verão, projetando-se esse atraso inevitavelmente no prazo final de conclusão da empreitada.