relativamente ao ponto 68 dos factos provados, e mesmo aceitando que a Recorrida tivesse necessitado de mais 15 dias para efectuar a picagem do pavimento, que dessa decisão de facto, não se pode inferir que a execução desse trabalho complementar tenha atrasado a obra por esse período - conclusão 4.