A revisão de preços foi determinada por força das prorrogações do prazo para a execução da empreitada decorrentes não só das más condições climatéricas, mas também motivadas, designadamente, pela indisponibilidade dos terrenos, por indefinições de projeto, pela não consignação de parcelas, conforme resulta dos pedidos de prorrogação do prazo formulados pelas AA e aprovados pelo Município factos 1, 12, 2, 2 2, 2, 2 e 2 da fundamentação de.