A falta de expropriações dos terrenos objeto da empreitada, as consignações parciais daí resultantes, a entrega de modificações ao plano de trabalhos e de novos elementos de projeto de atividades em curso e, bem assim, a suspensão dos trabalhos geraram atrasos na execução da obra, quebra de produtividade da mão-de-obra, subaproveitamento de equipamentos, decréscimo de faturação relativamente ao previsto inicialmente subfacturação), impossibilidade de absorção dos custos indiretos fixos mensais e, bem assim, frustração das expectativas de lucro da Autora cfr. relatório pericial e respetivos esclarecimentos de folhas 527 a 541 e 588 a 589 do suporte físico do processo, bem como documento de folhas 112 do caderno que compõe a proposta da Autora no volume 1 do processo administrativo e documento de folhas 2014 do volume 7 do processo.