Contudo, não podemos aceitar que tal tenha representado um atraso na obra e nos demais trabalhos computável em 6 meses nos termos alegados pela Requerente. Com efeito, refira-se que o plano de trabalhos previa 60 dias uteis para a execução de todos os trabalhos de serralharia nos pavilhões B e , incluindo, pois, além de outros, aqueles que não foram executados relativos a reparação de chapa de cobertura. Acresce que dos elementos constantes dos autos não se extrai que tais trabalhos interferissem no caminho critico da empreitada ao ponto de o atraso no inicio da sua execução se repercutir de forma tão manifesta nos demais trabalhos. E mais se note que na reunião de 112019 a fiscalização voltou a insistir com a A. de que deveria ser implementada a solução definida no projeto de execução, tendo a Requerente indicado que iria avaliar a disponibilidade de chapas para execução dessa solução ata n., ou seja até essa data a Requerente permanecia numa posição de inercia quanto a dar andamento aos referidos trabalhos.