Com efeito, para além da autora/empreiteira não ter alegado nem provado, tal como lhe competia, que a alteração dos prazos constantes do Plano Inicial para a parte da eletricidade, com a duração de 274 dias, com início em 202017 e termo 202018, foi imposta por alterações introduzidas por determinação do Plano Geral de Trabalhos, o que resulta dos factos dados como provados no n 28 é que a mesma obra já sofreu atrasos e foi objeto de prorrogação sucessiva dos respetivos prazos, mas sem que a própria autora tenha sido penalizada pelo dono da obra.