Como extraído supra, o Tribunal a quo apreciou e decidiu de forma perfunctória, sobre os termos e os pressupostos pelos quais veio a julgar que o aparecimento da rocha dura obstou a que a Requerente obtivesse o rendimento diário previsto no plano de trabalhos aprovado em 22 de fevereiro de 2019, e por que termos é que fixou, perfunctóriamente, esse atraso em 15 dias.