title: 有一建筑工程施工合同，合同中有约定工期天数为150日历天，但没有? 
desc: 有一施工合同，合同中有约定工期天数为150日历天，但没有具体的开工日期和竣工日期，也没有写合同签订日期，施工单位借机故意拖延工期数个月（从开工到现在已经有300有天了），或要求提高工程造价（就是说工程价格很低施工班组做不了）。工程已完成一半以上的工作量了，请教您该如何解决呢？
answer: 你好！
  1.  关于开工日期。
  如无约定，个人认为应按施工方开始施工的日期作为开工日期。根据《合同法》第36条，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务 ，对方接受的，该合同成立。
  我们把上述规定仅理解成双方关于开工日期这一约定上，施工方履行了开工的义务，而发包方接受，那么按该条的规定，双方关于开工的约定就已成立。因此施工方进场施工且发包方未书面拒绝其施工之日，应当视为开工日期。
  2.  关于竣工日期。
  根据《合同法》第62条第四款，履行期限不明确的，债权人可以随时要求债务人履行，但应给予对方必要的准备时间。在你说的情形下，发包方可以随时要求施工方交付工程，但应给予对方必要准备时间，这里的必要准备应当结合开工日、工程量以及行业惯例的工期加以确定。
  3.  关于工程造价
  首先，个人不同意本合同为无效或可变更、撤销合同的看法。只要你们签订的施工合同有生效条款，并且该生效条款得到了满足（如双方约定签字盖章生效，而双方的确签字盖章了），那么该合同就是有效的，合同中的条款（包括工程造价的条款）当然也是有效的。因此，承包方关于工程造价太低做不了的说辞是不受保护的，签署了有效合同就有继续履行的义务（除非发生不可抗力事件）。
  4.  关于该如何解决？
  立即向施工方发送书面通知，要求其在一定期限内（写明   年  月日前交付，这个日期的确定请参照上述第2点）交付合格工程，如对方仍无履行的表现，可以起诉施工方，要求其按上述书面通知的日期交付工程并承担逾期交付的违约责任。
  