title: 服装设计师的岗位职责是什么？ 
answer: 计划核算员职责： 
  （1）的领导下，具体、负责施工总进度计划的编制，并根据总进度计划的目标，编制施工作业计划，参与编制劳动力需用计划机械设备需用计划，材料构配件供应计划和资金平衡计划。 
  （2）参与施工组织设计的编制，及时掌握劳动力、材料供应、机械配置等信息，并注意灵活运用。 
  （3）协调好各种计划之间关系，注意做到以总进度计划为龙头，其他资源配置计划对总进度计划起到保证作用。 
  （4）注意收集项目施工工期签证的资料，动态管理施工工期，调整总进度计划并进行跟踪。 
  （5）编制旬月施工工作计划，并做好计划的上报工作，参与生产调度和参与协调安装等单位的施工配合。 
  （6）在分管领导的指导下，做好工程项目的开工、竣工、形象进度、产值、实物量的统计工作。 
  （7）做好工程资料的积累，合理设置统计台帐，并及时登帐，指导施工员记好施工日记。 
  
  预算员职责： 
  （1）工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。 
  （2）编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。 
  （3）参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考。 
  （4）及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。 
  （5）正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。 
  （6）施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据。 
  （7）协助项目经理做好各类经济预测工作，提供有关测算资料。 
  （8）正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。 
  （9）经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向项目经理汇报。 
  
  以上内容来自<<中华文本库>>之<<工程管理制度>>专栏,如需更详细的资料,请自己去该专栏或<<岗位职责、 职位(职务 、工作)说明书>>专栏查找. 
  工程管理制度   
  