title: 请教施工日志怎么写?我们学校要求我们要写施工日志以及一些实习计划 
desc: 我们要求我们要写施工日志以及一些实习计划书.小弟对于怎么写确实了解的不多.具体怎么写.该怎么写.还望大家多帮忙,多知道.我先在这里谢谢大家了
  (最好能有样本参考一下)
answer:    日记也叫施工日志，是在建筑工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材。施工日记在整个工程档案中具有非常重要的位置，所以如何记、如何记好施工日记非常值得探讨和总结。
  
    第一、要弄懂填写施工日记的要求：
  
    1、施工日记应按单位工程填写。
  
    2、记录时间：从开工到竣工验收时止。
  
    3、逐日记载不许中断。
  
    4、按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。施工日记应由栋号工长记录。
  
    第二、要清楚施工日记应记录的内容。施工日记的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。
  
    一、    基本内容：
  
    1、日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XX℃—XX℃，气象按上午和下午分别记录。
  
    2、施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称和轴线、楼层等写清楚。
  
    3、出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录，并记录工人的总人数。
  
    二、工作内容：
  
    1、  当日施工内容及实际完成情况。
  
    2、 施工现场有关会议的主要内容。
  
    3、 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。
  
    4、 建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。
  
    三、检验内容：
  
    1、隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的内容、楼层、轴线、分项工程、验收人员、验收结论等。
  
    2、试块制作情况。应写明试块名称、楼层、轴线、试块组数。
  
    3、材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。
  
   四、检查内容：
  
    1、质量检查情况：当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、砖砌体、模板安拆、抹灰、屋面工程、楼地面工程、装饰工程等的质量检查和处理记录；砼养护记录，砂浆、砼外加剂掺用量；质量事故原因及处理方法，质量事故处理后的效果验证。
  
   2、安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况。
  
    3、其他检查情况，如文明施工及场容场貌管理情况等。
  
    五、其他内容
  
    1、设计变更、技术核定通知及执行情况。
  
   2、施工任务交底、技术交底、安全技术交底情况。
  
    3、停电、停水、停工情况。
  
    4、施工机械故障及处理情况。
  
    5、 冬雨季施工准备及措施执行情况。
  
    6、施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技术、新材料的推广使用情况。
  
    第三、在填写过程中应注意一些细节。
  
    1、书写时一定要字迹工整、清晰，最好用仿宋体或正楷字书写。
  
    2、 当日的主要施工内容一定要与施工部位相对应。
  
    3、养护记录要详细，应包括养护部位、养护方法、养护次数、养护人员、养护结果等。
  
    4、焊接记录也要详细记录，应包括焊接部位、焊接方式（电弧焊、电渣压力焊、搭接双面焊、搭接单面焊等）、焊接电流、焊条（剂）牌号及规格、焊接人员、焊接数量、检查结果、检查人员等。
  
    5、 其他检查记录一定要具体详细，不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。
  
    6、 停水、停电一定要记录清楚起止时间，停水、停电时正在进行什么工作，是否造成损失。
  