Duration (project management)
ஒரு திட்டத்தின் முனைய உறுப்பின் காலம் என்பது உறுப்பின் செயல்பாடு தொடங்கும் நேரத்திலிருந்து அது முடிந்த தருணம் வரை எடுக்கும் காலண்டர் காலங்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். கால அளவை வேலையுடன் குழப்பிக் கொள்ளக் கூடாது. எ. கா. ஒரு நத்தை-மின்னஞ்சல் கடிதம் புள்ளி A இலிருந்து புள்ளி B க்கு வருவதற்கு மூன்று நாட்கள் ஆகும், அதே நேரத்தில் அஞ்சல் அனுப்பும் வேலை 0.5 மணி நேரமாக இருக்கலாம். கண்டிப்பாகச் சொல்வதானால், முனைய உறுப்பு X இன் காலம் 5 நாட்கள் என்ற சொற்றொடர் முழுமையடையவில்லை. இது பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடத் தவறிவிட்டதுஃ ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் முடிக்க எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்தகவு (எந்தவொரு மதிப்பீடும் நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தைப் பற்றிய ஒரு கணிப்பு மட்டுமே என்பதால், முக்கியமான சங்கிலியைப் பார்க்கவும்) பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய வளங்கள் (சில நேரங்களில் அதிக வளங்கள் அல்லது வெவ்வேறு வளங்களைப் பயன்படுத்துவது விஷயங்களை விரைவுபடுத்துகிறது) மதிப்பீட்டின் ஆசிரியர் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தேதி, வளங்களின் பணி அட்டவணை போன்றவை. எனவே மேம்படுத்தப்பட்ட அறிக்கையை படிக்க முடியும்ஃ நான், மாரேக் கோவல்ஸிக், 27 மார்ச் 2005 நிலவரப்படி, நான் போட்டியிடும் முனைய உறுப்பு X க்கு என்னை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி, விடுமுறை நாட்கள் உட்பட ஒவ்வொரு நாளும் 8 மணி நேரம் வேலை செய்திருந்தால், எல்லா பொருட்களும் கையில் இருந்தால், நான் அதை 5 காலண்டர் நாட்களில் முடித்திருப்பேன் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன். உருமாற்றத்தைப் பார்க்கவும். இத்தகைய சிக்கலான அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவது அபத்தமாகத் தோன்றலாம், ஆனால் விவரங்கள் இல்லாதது பெரும்பாலும் தவறான புரிதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. மேலும் காண்க மாணவர் நோய்க்குறி அட்டவணை (திட்ட மேலாண்மை)