EPR (nuclear reactor)
ای پی آر تیسری نسل کا دباؤ والے پانی کے ری ایکٹر کا ڈیزائن ہے۔ اسے بنیادی طور پر فرانس میں فریماٹوم (2001 اور 2017 کے درمیان اریوا کا حصہ) اور الیکٹرکٹی ڈی فرانس (ای ڈی ایف) اور جرمنی میں سیمنز نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے۔ یورپ میں اس ری ایکٹر کے ڈیزائن کو یورپی پریشرائزڈ ری ایکٹر کہا جاتا تھا، اور بین الاقوامی نام ایوولوشنری پاور ری ایکٹر تھا، لیکن اب اسے صرف ای پی آر کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا آپریشنل ای پی آر یونٹ چین کا تایشان 1 تھا، جس نے دسمبر 2018 میں تجارتی آپریشن شروع کیا۔ تیشان 2 نے ستمبر 2019 میں تجارتی آپریشن شروع کیا۔ یورپی اکائیاں اب تک طویل تعمیراتی تاخیر اور لاگت میں خاطر خواہ اضافے سے دوچار رہی ہیں۔ فن لینڈ کے اولکیلوٹو میں تعمیر شروع کرنے والی پہلی ای پی آر یونٹ، جسے اصل میں 2009 میں شروع کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا، نے 2023 میں تجارتی آپریشن شروع کیا، جس میں چودہ سال کی تاخیر ہوئی۔ فرانس کے فلیمین ویل میں تعمیر شروع کرنے والے دوسرے ای پی آر یونٹ کو بھی اس کی کمیشننگ (2013 سے 2024 تک) میں ایک دہائی طویل تاخیر کا سامنا ہے۔ برطانیہ کے ہنکلی پوائنٹ میں دو یونٹوں کو ستمبر 2016 میں حتمی منظوری ملی۔ توقع ہے کہ پہلا یونٹ 2027 میں کام کرنا شروع کر دے گا۔ ای ڈی ایف نے ای پی آر ڈیزائن کی تعمیر میں شدید مشکلات کو تسلیم کیا ہے۔ ستمبر 2015 میں، ای ڈی ایف نے کہا کہ "نیو ماڈل" ای پی آر (جسے بعد میں ای پی آر 2 کا نام دیا گیا) کے ڈیزائن پر کام کیا جا رہا ہے اور اس کی تعمیر آسان اور سستی ہوگی۔ ڈیزائن فرسٹ ای پی آر ڈیزائن تیسری نسل کے ای پی آر ڈیزائن کے اہم مقاصد حفاظت میں اضافہ کرتے ہوئے پچھلے دباؤ والے واٹر ری ایکٹر ڈیزائنوں میں بہتری کے ذریعے معاشی مسابقت کو بڑھانا ہے جو 4500 میگاواٹ کی تھرمل پاور کے ساتھ تقریبا 1650 میگاواٹ (خالص) کی برقی بجلی کی پیداوار تک بڑھایا گیا ہے۔ ری ایکٹر 5 فیصد افزودہ یورینیم آکسائڈ ایندھن، دوبارہ پروسیس شدہ یورینیم ایندھن یا 100% مخلوط یورینیم پلوٹونیم آکسائڈ ایندھن کا استعمال کر سکتا ہے، جو اریوا کے زرکونیم مرکب کے M5 قسم میں ملبوس ہے۔ ای پی آر فریمیٹوم این 4 اور سیمنز پاور جنریشن ڈویژن ری ایکٹروں کی ارتقائی نسل ہے۔ سیمنز نے 2011 میں اپنی جوہری سرگرمیاں بند کر دیں۔ ای پی آر کو پرانے جنریشن II ری ایکٹرز کے مقابلے میں یورینیم کو زیادہ موثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں ان پرانی ری ایکٹر ٹیکنالوجیز کے مقابلے میں پیدا ہونے والی تقریبا 17 فیصد کم یورینیم فی کلو واٹ گھنٹہ بجلی کا استعمال کیا گیا تھا۔ ڈیزائن کئی تکرار سے گزرا ہے۔ 1994 کے تصوراتی ڈیزائن میں 1450 میگاواٹ کی پاور آؤٹ پٹ تھی، جو کہ فریمیٹوم این 4 کی طرح تھی، لیکن سیمنز کونووئی سے ماخوذ آلات کا استعمال کرتے ہوئے اور اس میں ایک نیا کور کیچر سیفٹی سسٹم بھی شامل تھا۔ 1995 تک، فی میگاواٹ ضرورت سے زیادہ لاگت پر تشویش تھی، اور 1997 کے ڈیزائن میں پیداوار 1800 میگاواٹ تک بڑھا دی گئی تھی، حالانکہ بعد میں اسے حتمی تصدیق شدہ ڈیزائن میں 50 ہرٹز کی مین فریکوئنسی کے لیے کم کر کے 1650 میگاواٹ (خالص) کر دیا گیا تھا۔ اس میں فی لوپ 1 بھاپ جنریٹر کے ساتھ 4 کولینٹ لوپس ہوتے ہیں۔ ناکامیوں سے بچانے کے لیے لوپس اور ہر لوپ کے گرم اور ٹھنڈے حصوں کے درمیان ٹھوس دیواریں ہوتی ہیں۔ ڈبل پرت کی روک تھام کے علاوہ روک تھام کے اندر بنیادی نظام کے اجزاء کے ارد گرد ایک کنکریٹ کی دیوار ہے۔ ای پی آر ڈیزائن میں حادثات کے خلاف کئی فعال اور غیر فعال حفاظتی اقدامات ہیں: چار آزاد ایمرجنسی کولنگ سسٹم، ہر ایک ری ایکٹر کے ابتدائی شٹ ڈاؤن کے بعد 1 سے 3 سال تک جاری رہنے والی ڈیک ہیٹ کی مطلوبہ ٹھنڈک فراہم کرتا ہے (یعنی، 300% فالتو پن) ری ایکٹر کے ارد گرد لیک ٹائٹ کنٹینمنٹ ایک اضافی کنٹینر اور کولنگ ایریا اگر کوئی پگھلا ہوا کور ری ایکٹر سے بچنے کا انتظام کرتا ہے (کنٹینمنٹ بلڈنگ اور کور کیچر دیکھیں) 2.6 میٹر کی کل موٹائی والی دو پرتوں والی کنکریٹ کی دیوار، جو ہوائی جہازوں اور اندرونی دباؤ کے اثر کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، اور دو تہوں کے درمیان اینولس اسپیس میں کم ویکیوم ہے۔ ای پی آر میں ہر سال فی اسٹیشن 6.1 × 10−7 کی زیادہ سے زیادہ بنیادی نقصان کی تعدد اور مجموعی پاور آؤٹ پٹ یو ایس این آر سی کو پیش کردہ ورژن کی بجلی کی پیداوار 1600 میگاواٹ (خالص) ہے۔ ای پی آر 2 ڈیزائن، ای ڈی ایف نے ای پی آر ڈیزائن کی تعمیر میں درپیش مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ای ڈی ایف نے جوہری بجلی گھروں کے ڈیزائن اور تعمیر میں اپنا غالب بین الاقوامی مقام کھو دیا ہے۔ مچیناڈ نے اشارہ کیا کہ ای ڈی ایف دو نئے کم طاقت والے ری ایکٹروں کو ڈیزائن کرنے پر غور کر رہا ہے، ایک 1500 میگاواٹ اور دوسرا 1000 میگاواٹ کی پیداوار کے ساتھ۔ مچیناؤڈ نے کہا کہ ای پی آر ڈیزائن کو بہتر بنانے کے بہترین طریقے پر غور و فکر کی مدت ہوگی تاکہ اس کی قیمت کو کم کیا جا سکے اور فوکوشیما کے بعد حفاظتی بہتریوں کو شامل کیا جا سکے۔ ستمبر 2015 میں، ای ڈی ایف کے چیف ایگزیکٹو جین برنارڈ لیوی نے کہا کہ "نیو ماڈل" ای پی آر، یا "ای پی آر 2" کے ڈیزائن پر کام کیا جا رہا ہے، جسے بنانا آسان ہو گا، اور تقریبا 2020 سے آرڈرز کے لیے تیار ہو جائے گا، 2016 میں اسے "ایک ری ایکٹر کے طور پر بیان کیا گیا جو آج کے ای پی آر جیسی خصوصیات پیش کرتا ہے لیکن بہتر تعمیراتی اوقات اور اخراجات کے ساتھ تعمیر کرنا سستا ہوگا"۔ 2016 میں، ای ڈی ایف نے اپنے پرانے ری ایکٹرز کے بیڑے کی تجدید کی تیاری کے لیے 2030 تک فرانس میں دو نئے ماڈل ای پی آر ری ایکٹر بنانے کا منصوبہ بنایا۔ تاہم، اریوا میں مالی مشکلات اور ای ڈی ایف کے ساتھ اس کے انضمام کے بعد، فرانسیسی ماحولیات کے وزیر نکولس ہولوٹ نے جنوری 2018 میں کہا، "فی الحال [ایک نیا ماڈل ای پی آر بنانا] نہ تو ترجیح ہے اور نہ ہی کوئی منصوبہ۔ ابھی ترجیح قابل تجدید توانائی کو فروغ دینا اور جوہری توانائی کے حصے کو کم کرنا ہے۔ " 2019-2022 کے لیے صنعتی حکومت کے منصوبے میں "ای پی آر کے ایک نئے ورژن" پر کام شامل تھا۔ جولائی 2019 میں، فرانسیسی نیوکلیئر سیفٹی اتھارٹی اے ایس این نے ایک نئے ای پی آر ماڈل (ای پی آر 2) ڈیزائن کی حفاظت کے بارے میں رائے جاری کی۔ اس نے پایا کہ عمومی حفاظت مجموعی طور پر تسلی بخش تھی، حالانکہ مزید جانچ کے لیے علاقوں کی نشاندہی کی گئی۔ سب سے قابل ذکر آسان کاری لائنر کے ساتھ ای پی آر کی ڈبل پرت کے برخلاف لائنر کے ساتھ سنگل پرت کنٹینمنٹ بلڈنگ ہے۔ اے ایس این نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ای پی آر ڈیزائن کی بنیاد پر یہ مفروضہ کہ پرائمری اور سیکنڈری کولنگ سرکٹ پائپنگ ناکام نہیں ہوگی اب آسان ای پی آر 2 کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے اضافی حفاظتی مظاہروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور آسان کاری یہ ہے کہ، پہلے ای پی آر ڈیزائن کے برعکس، ای پی آر 2 ڈیزائن ری ایکٹر آپریشن کے دوران دیکھ بھال کے لیے ری ایکٹر کی عمارت تک رسائی کی اجازت نہیں دیتا، جو ری ایکٹر کی عمارت کے ڈیزائن کو آسان بناتا ہے۔ 2020 میں، فرانسیسی وزیر توانائی الزبتھ بورن نے اعلان کیا کہ فرانسیسی حکومت اس وقت تک کسی بھی نئے ری ایکٹر کی تعمیر کا فیصلہ نہیں کرے گی جب تک کہ بہت تاخیر سے فلیمین ویل 3 2022 کے بعد کام شروع نہ کر دے۔ ای ڈی ایف نے اندازہ لگایا تھا کہ چھ ای پی آر 2 جوہری ری ایکٹرز کی تعمیر پر کم از کم 46 ارب یورو لاگت آئے گی۔ کورٹ آف آڈٹ کی رپورٹ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ای ڈی ایف اب اپنے طور پر ای پی آر 2 کی تعمیر کے لیے مالی اعانت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے مالی اعانت اور منافع کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ آڈٹ آفس کا مطالبہ ہے کہ ای ڈی ایف فرانس میں کسی بھی عمارت کی تعمیر سے پہلے ای پی آر 2 کی مالی اعانت اور منافع کو یقینی بنائے۔ جنوری 2022 میں، جونیئر وزیر ماحولیات بیرنگیر اببا نے کہا کہ نئے ای پی آر 2 ری ایکٹرز کے منصوبے، جو 2035 اور 2037 کے درمیان کام کرنے والے ہیں، 2023 کے آس پاس پیش کیے جانے چاہئیں۔ یہ فیصلہ 2021 کے عالمی توانائی کے بحران کے اثرات کی وجہ سے تیز ہوا۔ جون 2023 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ وہ پینلی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دو ای پی آر 2 ری ایکٹر بنانے کی اجازت کا عمل شروع کر رہا ہے۔ ای پی آر 2 کے لیے ای پی آر کے لیے 400 کے بجائے 250 قسم کے پائپ، ای پی آر کے لیے 13,300 والو کے بجائے 571 والو اور ای پی آر میں 1700 کے بجائے 100 قسم کے دروازوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای پی آر 2 زیادہ پہلے سے تیار کردہ اجزاء کا بھی استعمال کرتا ہے، اور برقی عمارتوں کو مکمل طور پر پہلے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ری ایکٹر کا چوتھا ایمرجنسی/سیفٹی کولنگ سسٹم/ٹرین ہٹا دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ دیکھ بھال صرف اس وقت کی جا سکتی ہے جب پلانٹ بند ہو جائے۔ یہ ٹرین اصل ای پی آر ڈیزائن میں جرمن الیکٹریشنز کی درخواست پر شامل کی گئی تھی تاکہ بجلی کی دیکھ بھال کی اجازت دی جا سکے۔ کور کیچر میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی خالص بجلی کی پیداوار 1670 میگاواٹ ہے۔ ای پی آر 1200 ڈیزائن ای پی آر 2 کا ایک چھوٹا ورژن 1200 میگاواٹ خالص پیدا کرنے والے چار کولینٹ لوپس کے بجائے تین کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے، ای پی آر 1200، جو برآمد کے لیے ہے۔ فروری 2023 میں، ریگولیٹر اے ایس این نے ای پی آر 1200 کی حفاظتی خصوصیات پر ایک مثبت رائے جاری کی۔ آپریشنل پلانٹس اولکیلوٹو 3 (فن لینڈ) فن لینڈ میں اولکیلوٹو 3 پاور اسٹیشن کی تعمیر اگست 2005 میں شروع ہوئی۔ اس اسٹیشن سے 1600 میگاواٹ (خالص) بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تعمیر فرانسیسی اریوا اور جرمن سیمنز اے جی کی مشترکہ کوشش تھی جو فن لینڈ کے آپریٹر ٹی وی او کے لیے ان کی مشترکہ ذیلی کمپنی اریوا این پی کے ذریعے کی گئی تھی۔ سیمنز نے 2011 میں جوہری سرگرمیاں بند کر دیں۔ ابتدائی لاگت کے تخمینے تقریبا 3.7 بلین یورو تھے، لیکن اس منصوبے کے بعد سے لاگت میں کئی شدید اضافے اور تاخیر دیکھنے میں آئی ہے، جس میں تازہ ترین شائع شدہ لاگت کے تخمینے (2012 سے) 8 بلین یورو سے زیادہ ہیں۔ یہ اسٹیشن ابتدائی طور پر 2009 میں آن لائن ہونے والا تھا۔ مئی 2006 میں، تعمیر میں کوالٹی کنٹرول کے مسائل کے بعد تقریبا ایک سال کی تعمیراتی تاخیر کا اعلان کیا گیا۔ جزوی طور پر، تاخیر جوہری تعمیر میں ناتجربہ کار ذیلی ٹھیکیداروں کی نگرانی کی کمی کی وجہ سے تھی۔ تاخیر کے نتیجے میں اریوا کے لیے مایوس کن مالی نتائج سامنے آئے۔ اس نے تکنیکی دستاویزات اور ڈیزائنوں کی منظوری کے لیے فن لینڈ کے نقطہ نظر میں تاخیر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ دسمبر 2006 میں، ٹی وی او نے اعلان کیا کہ تعمیر مقررہ وقت سے تقریبا 18 ماہ پیچھے تھی لہذا اب تکمیل کی توقع تھی 2010-11، اور ایسی اطلاعات تھیں کہ اریوا تاخیر کے لیے اپنے کھاتوں پر €500 ملین چارج لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ جون 2007 کے آخر میں، یہ اطلاع دی گئی کہ فینیش ریڈی ایشن اینڈ نیوکلیئر سیفٹی اتھارٹی، سٹیلیوٹورویکسکس (ایس ٹی یو کے) نے حفاظت سے متعلق ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی متعدد 'خامیاں' پائی ہیں۔ اگست 2007 میں، ایک سال تک کی مزید تعمیراتی تاخیر کا تعلق ہوائی جہاز کے حادثے کو برداشت کرنے کے لیے ری ایکٹر کی عمارت کو مضبوط بنانے میں تعمیراتی مسائل اور فن لینڈ کے حکام کو مناسب دستاویزات کی بروقت فراہمی سے تھا۔ ستمبر 2007 میں، ٹی وی او نے تعمیراتی تاخیر کو "کم از کم دو سال" اور بجٹ سے 25 فیصد سے زیادہ لاگت کی اطلاع دی۔ تجزیہ کاروں کی طرف سے اوور رن رینج کے لیے لاگت کا تخمینہ 1.5 بلین یورو تک ہے۔ اکتوبر 2008 میں مزید تاخیر کا اعلان کیا گیا، جس سے کل تاخیر تین سال ہوگئی، جس سے 2012 کی متوقع آن لائن تاریخ ملی۔ فریقین نے تاخیر اور حتمی لاگت میں اضافے کی ذمہ داری پر تنازعہ کو حل کرنے کے لیے ثالثی میں داخل ہوئے۔ اریوا نے 2018 میں لاگت میں اضافے اور تاخیر کے لیے 450 ملین یورو ادا کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے طویل عرصے سے جاری تنازعہ کو حل کیا۔ مئی 2009 تک، اسٹیشن مقررہ وقت سے کم از کم ساڑھے تین سال پیچھے تھا اور بجٹ سے 50 فیصد سے زیادہ تھا۔ اریوا اور اس میں شامل یوٹیلیٹی "اس بات پر تلخ تنازعہ میں ہیں کہ لاگت میں اضافے کو کون برداشت کرے گا اور اب ایک حقیقی خطرہ ہے کہ یوٹیلیٹی ڈیفالٹ ہو جائے گی"۔ اگست 2009 میں، اریوا نے تعمیر کے لیے €550 ملین اضافی دفعات کا اعلان کیا، جس سے اسٹیشن کی لاگت €5.3 بلین تک پہنچ گئی، اور 2009 کے پہلے نصف سال کے لیے عبوری آپریٹنگ منافع ختم ہو گیا۔ کنٹینمنٹ ڈھانچے کا گنبد ستمبر 2009 میں سب سے اوپر تھا۔ 90 فیصد خریداری، 80 فیصد انجینئرنگ کے کام اور 73 فیصد سول کام مکمل ہو چکے تھے۔ جون 2010 میں، اریوا نے 400 ملین یورو کی مزید دفعات کا اعلان کیا، جس سے لاگت بڑھ کر 2.7 بلین یورو ہو گئی۔ ٹائم اسکیل جون 2012 سے 2012 کے آخر تک پھسل گیا۔ دسمبر 2011 میں، ٹی وی او نے اگست 2014 تک مزید تاخیر کا اعلان کیا۔ جولائی 2012 تک، اسٹیشن کو 2015 سے پہلے بجلی کی پیداوار شروع کرنے کا شیڈول تھا، جو کم از کم چھ سال کا شیڈول پھسلنا تھا۔ دسمبر 2012 میں اریوا کے چیف ایگزیکٹو نے لاگت کا تخمینہ 8 بلین یورو لگایا۔ ستمبر 2014 میں، اریوا نے اعلان کیا کہ آپریشن 2018 میں شروع ہوں گے۔ اکتوبر 2017 میں، تاریخ کو 2019 کے موسم بہار تک پیچھے دھکیل دیا گیا۔ 2018 اور 2021 کے درمیان جانچ کے دوران، متعدد مزید تاخیر کا اعلان کیا گیا، جو مجموعی طور پر تقریبا تین سال تھی۔ اولکیلوٹو 3 نے دسمبر 2021 میں پہلی تنقید حاصل کی۔ گرڈ کنکشن مارچ 2022 میں ہوا۔ مئی 2022 میں، ٹربائن اسٹیم ری ہیٹر میں غیر ملکی مواد پایا گیا، اور پلانٹ کو تقریبا تین ماہ کی مرمت کے کام کے لیے بند کر دیا گیا۔ ٹیسٹ پروڈکشن مرحلے کے بعد دسمبر 2022 میں باقاعدہ پیداوار شروع ہونے کی توقع کی جا رہی تھی۔ 28 اکتوبر 2022 کو یہ اعلان کیا گیا کہ فیڈ واٹر پمپ کے چاروں امپیلرز میں چند سینٹی میٹر کی دراڑیں پائی گئی ہیں۔ دراڑوں کی وجہ کا تعین ہونا ابھی باقی تھا، اور یہ واضح نہیں تھا کہ کمیشننگ شیڈول کیسے متاثر ہوگا۔ فیڈ واٹر پمپ دیگر جوہری ری ایکٹروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ اولکیلوٹو 3 نے اپریل 2023 میں باقاعدہ بجلی کی پیداوار شروع کی۔ تایشان 1 اور 2 (چین) 2006 میں، اریوا نے توشیبا کی ملکیت والے ویسٹنگ ہاؤس اور روسی ایٹمسٹروئی ایکسپورٹ کے ساتھ مل کر چین میں چار نئے جوہری ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے بولی کے پہلے عمل میں حصہ لیا۔ تاہم اریوا ویسٹنگ ہاؤس کے اے پی 1000 ری ایکٹرز کے حق میں یہ بولی ہار گئی، جزوی طور پر اریوا کی مہارت اور علم کو چین منتقل کرنے سے انکار کی وجہ سے۔ اس کے بعد، اریوا اپنی سابقہ شرائط پر قائم رہنے کے باوجود، جنوبی چین کے صوبہ گوانگ ڈونگ کے تایشان میں واقع دو ای پی آر کے لیے فروری 2007 میں تقریبا 8 بلین یورو (10.5 بلین ڈالر) کا معاہدہ جیتنے میں کامیاب رہی۔ جنرل کنٹریکٹر اور آپریٹر چائنا جنرل نیوکلیئر پاور گروپ (سی جی این) ہے۔ تیشان میں پہلے ری ایکٹر کی تعمیر باضابطہ طور پر 18 نومبر 2009 کو اور دوسرے کی تعمیر 15 اپریل 2010 کو شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہر یونٹ کی تعمیر میں 46 ماہ لگنے کا منصوبہ بنایا گیا، جو فن لینڈ اور فرانس میں پہلے دو ای پی آر کے مقابلے میں نمایاں طور پر تیز اور سستا تھا۔ پہلے ری ایکٹر کا ری ایکٹر پریشر ویسل جون 2012 میں اور دوسرا نومبر 2014 میں نصب کیا گیا تھا۔ پہلا دباؤ والا جہاز جاپان میں متسوبشی ہیوی انڈسٹریز سے درآمد کیا گیا تھا، اور بھاپ جنریٹر فرانس میں اریوا سے درآمد کیے گئے تھے۔ دوسرا دباؤ والا برتن اور اس سے وابستہ بھاپ جنریٹر چین میں ڈونگ فینگ الیکٹرک اور شانگھائی الیکٹرک نے بنایا تھا۔ 2014 میں، بنیادی طور پر کلیدی اجزاء کی تاخیر اور پراجیکٹ مینجمنٹ کے مسائل کی وجہ سے تعمیر میں دو سال سے زیادہ تاخیر ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ فروری 2016 میں تایشان 1 پر کولڈ فنکشن ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن کا آغاز 2017 کے پہلے نصف میں متوقع تھا۔ تیشان 2 اسی سال کے آخر میں شروع ہونے والا تھا۔ تاہم، کمیشننگ کی تاریخیں فروری 2017 میں چھ ماہ پیچھے رکھ دی گئیں، تجارتی آپریشن 2017 کے دوسرے نصف اور 2018 کے پہلے نصف میں متوقع تھا۔ دسمبر 2017 میں، ہانگ کانگ کے میڈیا نے اطلاع دی کہ جانچ کے دوران ایک جزو پھٹ گیا تھا، جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوری 2018 میں، کمیشننگ کو دوبارہ شیڈول کیا گیا، 2018 اور 2019 میں تجارتی آپریشن متوقع تھا۔ جون 2018 میں، تیشان 1 نے پہلی بار تنقیدی حیثیت حاصل کی۔ 29 جون 2018 کو تایشان 1 کو گرڈ سے جوڑا گیا۔ یہ دسمبر 2018 میں تجارتی آپریشن میں داخل ہوا۔ تیشان 2 بالترتیب مئی 2019 جون 2019 اور ستمبر 2019 میں ان سنگ میل تک پہنچا۔ تایشان پروجیکٹ کی قیادت تایشان نیوکلیئر پاور جوائنٹ وینچر کمپنی (ٹی این پی جے وی سی) کرتی ہے، جو ایک مشترکہ منصوبہ ہے جس کی بنیاد سی جی این (51 فیصد ملکیت کا حصہ)، ای ڈی ایف (30 فیصد)، اور چینی یوٹیلیٹی گوانگ ڈونگ انرجی گروپ (19 فیصد) نے رکھی ہے، جسے یویڈین بھی کہا جاتا ہے۔ تایشان یونٹ 1 کو سامان کی فراہمی میں شامل کمپنیوں میں فریماٹوم شامل ہے، جس نے فرانس میں بھاپ جنریٹر اور پریشرائزر تیار کیا، اور چین کی ڈونگ فینگ الیکٹرک کارپوریشن (ڈی ای سی)، جس نے انجن روم میں عربیل ٹربائن تیار کیا۔ اس ٹربائن کو جنرل الیکٹرک نے ڈیزائن اور لائسنس دیا تھا۔ یونٹ 1 کے دیگر سامان فراہم کنندگان میں متسوبشی (ری ایکٹر برتن) ؛ سکوڈا، ایک چیک کمپنی (بنیادی اندرونی) ؛ اور فرانس کی جیمونٹ الیکٹرک شامل ہیں، جس نے ڈی ای سی کے ساتھ مل کر بنیادی پمپ فراہم کیے۔ اپریل 2020 میں، فریماٹوم نے دونوں ای پی آر کی کارروائیوں میں مدد کے لیے ٹی این پی جے وی سی کے ساتھ ایک طویل مدتی سروس کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں جوہری پلانٹ کی بندش اور دیکھ بھال کے کام کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں آٹھ سال کے لیے اسپیئر پارٹس کی فراہمی اور انجینئرنگ خدمات شامل ہیں۔ جون 2021 میں، یونٹ 1 کے پرائمری سرکٹ میں تابکار گیسوں کی متوقع تعداد سے زیادہ مقدار کا پتہ چلا۔ بعد میں اسے ناقص فیول کلاڈنگ سے منسوب کیا گیا۔ ری ایکٹر کو جولائی 2021 میں آف لائن کر دیا گیا اور اگست 2022 میں دوبارہ شروع کیا گیا۔ زیر تعمیر پلانٹس فلیمین ول 3 (فرانس) پہلا کنکریٹ 6 دسمبر 2007 کو فلیمین ول نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ای پی آر ری ایکٹر کے مظاہرے کے لیے ڈالا گیا تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، یہ فلیمین ویل سائٹ پر تیسرا جوہری ری ایکٹر ہوگا، اور ای پی آر کی تعمیر کی دوسری مثال ہوگی۔ بجلی کی پیداوار 1630 میگاواٹ (خالص) ہوگی۔ اس منصوبے میں ای ڈی ایف سے تقریبا 3.3 بلین یورو کے سرمائے کے اخراجات کو شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ 19 اکتوبر 2005 سے 18 فروری 2006 تک، اس منصوبے کو قومی عوامی بحث کے لیے پیش کیا گیا۔ 4 مئی 2006 کو ای ڈی ایف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تعمیر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 15 جون اور 31 جولائی 2006 کے درمیان، یونٹ نے ایک عوامی انکوائری کروائی، جس نے اس منصوبے پر "سازگار رائے" پیش کی۔ اس موسم گرما میں، سائٹ کی تیاری کا کام شروع ہوا۔ دسمبر 2007 میں، یونٹ کی تعمیر خود شروع ہوئی۔ توقع کی جارہی تھی کہ یہ 54 ماہ تک جاری رہے گا، اور اسے 2012 میں شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اپریل 2008 میں، فرانسیسی نیوکلیئر سیفٹی اتھارٹی (آٹوریٹ ڈی سوریٹ نیوکلیئر، اے ایس این) نے اطلاع دی کہ ثانوی کنٹینمنٹ اسٹیل لائنر میں معائنہ کیے گئے ویلڈ کا ایک چوتھائی حصہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کہ کنکریٹ بیس میں دراڑیں پائی گئی ہیں۔ ای ڈی ایف نے بتایا کہ ان مسائل پر پیش رفت ہو رہی ہے، جنہیں تعمیر میں بہت جلد اٹھایا گیا تھا ؛ تاہم، 21 مئی کو، اے ایس این نے سائٹ پر کنکریٹ ڈالنے کو معطل کرنے کا حکم دیا۔ ایک ماہ بعد، اے ایس این کے ای ڈی ایف کے اصلاحی ایکشن پلان کو قبول کرنے کے بعد کنکریٹنگ کا کام دوبارہ شروع ہوا، جس میں بیرونی نگرانی کی جانچ شامل تھی۔ مئی 2009 میں، اسٹیفن تھامس نے اطلاع دی کہ 18 ماہ کی تعمیر کے بعد، اور کوالٹی کنٹرول کے متعدد مسائل کے بعد، یہ منصوبہ "بجٹ سے 20 فیصد سے زیادہ ہے اور ای ڈی ایف اسے مقررہ وقت پر رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے"۔ اگست 2010 میں، ریگولیٹر، اے ایس این نے ثانوی کنٹینمنٹ اسٹیل لائنر پر ویلڈنگ کے مزید مسائل کی اطلاع دی۔ اسی مہینے، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ لاگت 50 فیصد بڑھ کر 5 بلین یورو ہو گئی ہے، اور کمیشننگ میں تقریبا دو سال کی تاخیر سے 2014 تک تاخیر ہوئی ہے۔ جولائی 2011 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ تخمینہ لاگت بڑھ کر 6 بلین یورو ہو گئی ہے، اور تعمیر کی تکمیل میں 2016 تک تاخیر ہوئی ہے۔ دسمبر 2012 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ تخمینہ لاگت بڑھ کر 8.5 بلین یورو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دسمبر 2012 میں، اطالوی بجلی کمپنی انیل نے اعلان کیا کہ وہ اس منصوبے میں اپنا 12.5% حصہ چھوڑ رہی ہے، اور مستقبل کے پانچ ای پی آر، اس لیے اس کے منصوبے کے 613 ملین یورو کے حصص کے علاوہ سود کی ادائیگی کی جائے گی۔ نومبر 2014 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ اریوا کی طرف سے اجزاء کی فراہمی میں تاخیر کی وجہ سے تعمیر کی تکمیل میں 2017 تک تاخیر ہوئی۔ اپریل 2015 میں، اریوا نے فرانسیسی جوہری ریگولیٹر اے ایس این کو مطلع کیا کہ ری ایکٹر برتن اسٹیل میں بے ضابطگیوں کا پتہ چلا ہے، جس کی وجہ سے "میکانی سختی کی قدر متوقع سے کم" ہے۔ مزید ٹیسٹ جاری ہیں۔ جولائی 2015 میں دی ڈیلی ٹیلی گراف نے اطلاع دی کہ اریوا 2006 سے اس مسئلے سے واقف تھی۔ جون 2015 میں، اے ایس این نے کولنگ سسٹم سیفٹی والوز میں متعدد خامیاں دریافت کیں۔ ستمبر 2015 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ تخمینہ شدہ لاگت بڑھ کر 10.5 بلین یورو ہو گئی ہے، اور ری ایکٹر کے آغاز میں 2018 کی چوتھی سہ ماہی تک تاخیر ہوئی ہے۔ اپریل 2016 میں، اے ایس این نے اعلان کیا کہ ری ایکٹر اسٹیل میں اضافی کمزوری کے مقامات پائے گئے ہیں، اور اریوا اور ای ڈی ایف نے جواب دیا کہ نئے ٹیسٹ کیے جائیں گے، حالانکہ تعمیراتی کام جاری رہے گا۔ فروری 2017 میں، فنانشل ٹائمز نے کہا کہ یہ منصوبہ چھ سال تاخیر کا شکار تھا، اور بجٹ سے 7.7 بلین ڈالر زیادہ تھا، جبکہ تایشان نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ای پی آر ریکٹروں کی تعمیر میں نئی تاخیر نے ای ڈی ایف کو یہ بتانے پر مجبور کیا کہ فلیمین ویل 3 2018 کے آخر تک کام شروع کرنے کے لیے شیڈول پر ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ اسے ریگولیٹری منظوری مل گئی ہے۔ جون 2017 میں، فرانسیسی ریگولیٹر نے ایک عارضی فیصلہ جاری کیا کہ فلیمین ویل 3 شروع کرنا محفوظ ہے۔ ویلڈنگ میں معیار کے انحراف کی دریافت جولائی 2018 میں شیڈول میں مزید ترمیم کا باعث بنی۔ ایندھن کی لوڈنگ میں 2019 کے آخر تک تاخیر ہوئی، اور لاگت کا تخمینہ 10.5 بلین یورو سے بڑھا کر 10.9 بلین یورو کر دیا گیا۔ جون 2019 میں، نیوکلیئر ریگولیٹر اے ایس این نے طے کیا کہ دو دیواروں کے کنٹینمنٹ سے گزرنے والے بھاپ ٹرانسفر پائپوں میں آٹھ ویلڈ، جن کی ای ڈی ایف نے اسٹارٹ اپ کے بعد مرمت کی امید کی تھی، ری ایکٹر کے کام شروع کرنے سے پہلے مرمت کی جانی چاہیے۔ اس وقت تک، تخمینہ لاگت 11 بلین یورو تھی۔ اکتوبر 2019 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ اس مسئلے کی وجہ سے لاگت بڑھ کر 12.4 بلین یورو ہو جائے گی اور ایندھن کی لوڈنگ میں 2022 کے آخر تک تاخیر ہوگی۔ کورٹ آف آڈٹ کے صدر پیئر موسکوویسی نے 9 جولائی 2020 کو فلیمین ویل 3 کے تاخیر کے اخراجات سے متعلق رپورٹ کے اجرا کے حوالے سے ایک بیان دیا۔ کورٹ آف آڈٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تعمیر میں تاخیر کی وجہ سے اضافی چارجز کو مدنظر رکھتے ہوئے لاگت 12.4 بلین یورو کے بجائے 19.1 بلین یورو تک پہنچ سکتی ہے۔ جنوری 2022 میں یہ اعلان کیا گیا کہ ناقص ویلڈ کی مرمت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ دسمبر 2022 میں، ای ڈی ایف نے حساس آلات کے قریب کچھ ویلڈوں کے تناؤ کو دور کرنے والے گرمی کے علاج کے لیے ایک نیا عمل قائم کرنے کے لیے مزید کام کی وجہ سے 500 ملین یورو کی تخمینہ لاگت میں اضافے کے ساتھ کم از کم چھ ماہ کی مزید تاخیر کا اعلان کیا۔ اب 2024 کے اوائل میں ایندھن کی لوڈنگ کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تخمینہ شدہ کل لاگت بڑھ کر 13.2 بلین یورو ہو گئی۔ ہنکلی پوائنٹ سی (برطانیہ) ہنکلی پوائنٹ سی ایک جوہری بجلی گھر ہے جو زیر تعمیر ہے جس میں دو ای پی آر ری ایکٹر ہیں اور سومرسیٹ، انگلینڈ میں 3,200 میگاواٹ کی برقی پیداوار ہے۔ ای پی آر نے ویسٹنگ ہاؤس اے پی 1000 کے ساتھ ساتھ آفس فار نیوکلیئر ریگولیشن کی طرف سے عام ڈیزائن کی تشخیص کی۔ فوکوشیما دایچی جوہری تباہی کے اسباق کو مدنظر رکھے جانے تک عبوری ڈیزائن قبولیت کی تصدیق ملتوی کردی گئی تھی۔ ای ڈی ایف نے 2009 میں برٹش انرجی کو خریدا۔ ای ڈی ایف نے حکومت کے ساتھ بجلی کی قیمتوں کے معاہدے کے تابع 4 نئے ای پی آر بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اریوا نے ای پی آر کی تعمیر میں مدد کے لیے رولز رائس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔ 19 مارچ 2013 کو، ہنکلی پوائنٹ سی کے لیے منصوبہ بندی کی اجازت دینے والا ترقیاتی رضامندی کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بجلی کی قیمتوں کے بارے میں برطانیہ کی حکومت کے ساتھ بات چیت، اور نجی سرمایہ کاروں کے ساتھ منصوبے کی مالی اعانت، اب بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ 21 اکتوبر 2013 کو، ای ڈی ایف انرجی نے اعلان کیا کہ ہنکلی پوائنٹ سی ای ڈی ایف گروپ کی جگہ پر تعمیر کیے جانے والے جوہری اسٹیشنوں کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا ہے اور برطانیہ کی حکومت نے سرمایہ کاری کے معاہدے کی اہم تجارتی شرائط پر اتفاق کیا ہے۔ سرمایہ کاری کا حتمی فیصلہ یورپی کمیشن کے معاہدے سمیت باقی اہم اقدامات کی تکمیل پر مشروط تھا۔ 8 اکتوبر 2014 کو، یورپی کمیشن نے اپنے معاہدے کا اعلان کیا، جس میں 28 میں سے 16 کمشنروں نے تعمیر کے آگے بڑھنے پر اتفاق کیا۔ 21 ستمبر 2015 کو، برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 20 سالوں میں برطانیہ کے پہلے جوہری بجلی گھر کے طور پر ہنکلی پوائنٹ سی کے لیے 2 بلین پاؤنڈ کا امدادی پیکیج فراہم کرے گی۔ 21 اکتوبر 2015 کو، چینی صدر شی جن پنگ کے برطانیہ کے سرکاری دورے کے دوران، ای ڈی ایف اور سی جی این نے ہنکلی پوائنٹ پر دو ری ایکٹروں کی تعمیر کے لیے 18 بلین پاؤنڈ (21.3 بلین یورو) کے منصوبے کے لیے سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ جون 2016 میں، ای ڈی ایف کے منتظمین نے اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہنکلی پوائنٹ سی کی تجویز کو اس وقت تک ملتوی کیا جانا چاہیے، جب تک کہ اس سے ای ڈی ایف کے "بڑھتے ہوئے قرضوں" سمیت "بہت سے مسائل حل نہ ہو جائیں"۔ 28 جولائی 2016 کو، بورڈ کے ایک رکن کے استعفے کے بعد، ای ڈی ایف بورڈ نے منصوبے کے لیے حتمی سرمایہ کاری کے فیصلے کی منظوری دی۔ تاہم تھریسا مے کی نئی حکومت میں کاروبار، توانائی اور صنعتی حکمت عملی کے نئے سکریٹری گریگ کلارک نے پھر اعلان کیا کہ حکومت توقع کے مطابق اگلے چند دنوں میں معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی، لیکن "اس منصوبے کے تمام اجزاء پر احتیاط سے غور کرنے" کے لیے معاہدے کو خزاں تک ملتوی کر دے گی۔ ستمبر 2016 میں حکومت کی طرف سے حتمی منظوری دی گئی۔ جولائی 2017 میں، ایک داخلی جائزے کے بعد، ای ڈی ایف نے اسکیم کے لیے نظر ثانی شدہ تخمینوں کا اعلان کیا، جس میں کم از کم 1.5 بلین ڈالر کے اضافی اخراجات اور 15 ماہ تک کے اضافی پروگرام شامل تھے، جس کی وجہ سے لاگت کے تخمینے 1.1 بلین ڈالر تک پہنچ گئے۔ ستمبر 2019 میں لاگت کے تخمینوں میں دوبارہ ترمیم کی گئی، جو 21.5 اور 22.5 بلین ڈالر کے درمیان تھی، اور پھر جنوری 2021 میں 2223 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، جس کی متوقع آپریشنل آغاز کی تاریخ جون 2026 تھی۔ مئی 2022 میں لاگت کے تخمینوں میں دوبارہ ترمیم کی گئی، جو کہ 25 اور 26 بلین پاؤنڈ (€ 29.630.7 بلین) کے درمیان تھا۔ اب یہ پلانٹ جون 2027 میں بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ ممکنہ مستقبل کے پاور اسٹیشن فرانس جولائی 2008 میں، فرانسیسی صدر نے اعلان کیا کہ تیل اور گیس کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے فرانس میں دوسرا ای پی آر بنایا جائے گا۔ پینلی کو 2009 میں اس جگہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جس کی تعمیر 2012 میں شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تاہم، 2011 میں، فوکوشیما داچی جوہری تباہی کے بعد، ای ڈی ایف نے عوامی مشاورت ملتوی کر دی۔ فروری 2013 میں، صنعتی تجدید کے وزیر آرنود مونٹیبرگ نے کہا کہ پینلی میں ایک نئے ای پی آر ری ایکٹر کے منصوبے منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس میں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت اور قابل تجدید توانائی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں ایک مسابقتی منصوبے کے طور پر ای پی آر پر اعتماد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ فرانس میں نئے ری ایکٹر بنانے کے منصوبوں کو بعد میں بحال کیا گیا۔ پینلی اور گریولینز ای پی آر ری ایکٹرز کی ایک جوڑی کی تنصیب کے امیدواروں میں شامل ہیں۔ اکتوبر 2019 میں، اخبار لی مونڈے نے اطلاع دی کہ فرانسیسی حکومت نے ای ڈی ایف کو ایک "مشن لیٹر" بھیجا ہے جس میں اس نے کمپنی سے کہا ہے کہ وہ اگلے 15 سالوں میں تین مقامات پر کل چھ ای پی آر ری ایکٹر بنانے کی تیاری کرے۔ نئے ری ایکٹرز کی تعمیر کے بارے میں حکومت کا فیصلہ 2022 کے بعد تک متوقع نہیں تھا۔ ای ڈی ایف نے تقریبا 50 بلین یورو میں چھ ای پی آر 2 بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ فروری 2022 میں، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا کہ فرانس درحقیقت چھ نئے ای پی آر 2 ری ایکٹر بنائے گا، جن میں سے پہلا 2035 تک شروع کیا جائے گا، اور مزید آٹھ کے آپشن کے ساتھ۔ جون 2023 میں، ای ڈی ایف نے اعلان کیا کہ وہ پینلی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں دو ای پی آر 2 ری ایکٹرز کی تعمیر کے لیے اجازت کا عمل شروع کر رہا ہے، اس توقع کے ساتھ کہ سائٹ کی تیاری کا کام 2024 کے موسم گرما میں شروع ہو جائے گا اور تعمیر 2027 کے قریب شروع ہو جائے گی۔ فروری 2009 میں نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی ایل) نے مہاراشٹر کے جیتا پور میں دو ای پی آر ری ایکٹر قائم کرنے کے لیے اریوا کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس کے بعد دسمبر 2010 میں ایک فریم ورک معاہدہ ہوا۔ جنوری 2016 میں، فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے ہندوستان کے سرکاری دورے کے دوران ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے "جیتا پور پروجیکٹ پر بات چیت کو تیز کرنے کے لیے تعاون کے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے"۔ مارچ 2018 میں، ای ڈی ایف اور این پی سی آئی ایل کے درمیان ایک صنعتی آگے بڑھنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد چھ ری ایکٹرز کے لیے ٹینڈر تیار کرنا تھا۔ اپریل 2021 میں، ای ڈی ایف نے این پی سی آئی ایل کو جیتا پور سائٹ پر چھ ای پی آر ری ایکٹر تیار کرنے کی پیشکش پیش کی، جس کی مشترکہ نصب شدہ صلاحیت 9.6 جی ڈبلیو ای ہے۔ برطانیہ کے سیز ویل، سفولک میں دو ای پی آر یونٹ منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہیں۔ مئی 2020 میں، ای ڈی ایف انرجی نے ترقیاتی رضامندی کے حکم کے لیے درخواست دی۔ اگر یہ منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو بجلی کی پیداوار جلد از جلد 2031 میں شروع ہونے کی امید ہے۔ مستقبل کے صاف توانائی کے مرکز کے حصے کے طور پر سیلفیلڈ، کمبریا کے قریب مور سائیڈ سائٹ پر تعمیر کے لیے مزید دو ای پی آر یونٹس تجویز کیے گئے ہیں جن میں ماڈیولر ری ایکٹر، قابل تجدید توانائی کی پیداوار، ہائیڈروجن کی پیداوار اور بیٹری اسٹوریج ٹیکنالوجیز بھی شامل ہوں گی۔ جمہوریہ چیک اکتوبر 2012 میں، چیک یوٹیلیٹی کمپنی ÇEZ نے اعلان کیا کہ اریوا کو تیمیلین جوہری پلانٹ کے لیے دو ری ایکٹرز کی تعمیر کے ٹینڈر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اریوا ٹینڈر کے قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا۔ اپریل 2014 میں، سی ای زیڈ نے بجلی کی کم قیمتوں اور حکومت کی طرف سے کم از کم ضمانت شدہ توانائی کی قیمت کی حمایت کرنے سے انکار کی وجہ سے ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ جون 2021 میں، چیک کی وزارت صنعت و تجارت نے ویسٹنگ ہاؤس اور کوریا ہائیڈرو اینڈ نیوکلیئر پاور کے ساتھ ای ڈی ایف کو ڈوکوانی نیوکلیئر پاور اسٹیشن میں ایک نئے یونٹ کے لیے پری کوالیفکیشن راؤنڈ میں حصہ لینے کے لیے مدعو کیا۔ ای ڈی ایف اس منصوبے کے لیے ای پی آر کا 1200 میگاواٹ ورژن تجویز کر رہا ہے، جسے ای پی آر-1200 کا نام دیا گیا ہے۔ قازقستان ای پی آر-1200 ان چار ممکنہ جوہری ری ایکٹروں میں سے ایک ہے جو قازقستان اپنے دوسرے جوہری بجلی گھر کے لیے غور کر رہا ہے۔ اونٹاریو، کینیڈا میں ڈارلنگٹن نیوکلیئر جنریٹنگ اسٹیشن کے علاوہ دو (ممکنہ توسیع چار) ری ایکٹر کے لیے ناکام تجاویز کینیڈا ای پی آر پر غور کیا گیا۔ تاہم، سرکاری بولیوں میں تمام ہنگامی حالات کو شامل کرنا پڑا، اور اریوا ان تقاضوں کو پورا کرنے والی حتمی بولی میں داخل ہونے میں ناکام رہا۔ یہ منصوبہ بالآخر اس وقت ترک کر دیا گیا جب کینیڈا کے اے ای سی ایل کی طرف سے کی گئی واحد بولی 10 ڈالر فی ڈبلیو پی سے زیادہ پر آئی۔ ای پی آر کو مختصر طور پر نیو برنزوک میں اس صوبے کے واحد کینڈو 6 کی جگہ لینے یا اس کی جگہ لینے کے لیے غور کیا گیا۔ یہ منصوبے صرف جون 2010 سے دو ماہ بعد ہونے والے انتخابات تک جاری رہے، جب یہ منصوبہ فوری طور پر مزید مطالعہ سے غائب ہو گیا۔ فن لینڈ 2010 میں فن لینڈ کی پارلیمنٹ نے دو نئے ری ایکٹرز کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹی وی او اور فینوووما دونوں ای پی آر پر غور کر رہے تھے۔ دسمبر 2013 میں، فینوووما نے تصدیق کی کہ اس نے ای پی آر کو ترجیح دیتے ہوئے روسی اے ای ایس-2006 وی وی ای آر پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر کا انتخاب کیا ہے۔ مئی 2022 میں، منصوبے کے ڈیزائن اور لائسنسنگ مرحلے میں نمایاں تاخیر کے بعد اور 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کی روشنی میں، فینوووما نے پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے روساتوم کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا۔ 24 فروری 2009 کو اٹلی اور فرانس نے اٹلی میں 4 نئے جوہری بجلی گھروں کی تعمیر کے امکانات کا مطالعہ کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد، 3 اگست 2009 کو، ای ڈی ایف اور اینل نے کم از کم چار ای پی آر بنانے کے امکانات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ، سویلوپو نیوکلیئر اٹالیا قائم کیا۔ تاہم، 2011 کے ریفرنڈم میں، فوکوشیما جوہری تباہی کے فورا بعد، اطالویوں نے اٹلی میں جوہری طاقت کی اجازت دینے والے نئے ضوابط کو منسوخ کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ قوانین کی منسوخی اس وقت نافذ ہوتی ہے جب کم از کم 50 ٪ + 1 ووٹر درست ووٹ دیتے ہیں اور ان ووٹرز کی اکثریت منسوخی کے حق میں ہوتی ہے۔ اس ریفرنڈم میں 55 فیصد درست ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا اور 94 فیصد نے نئے ضوابط کو منسوخ کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ متحدہ عرب امارات مارچ 2008 میں، فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی نے متحدہ عرب امارات کی کابینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں "پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے جائزے اور ممکنہ استعمال کے لیے تعاون کے فریم ورک کا خاکہ پیش کیا گیا ہے"۔ یہ معاہدہ کسی بھی فرانسیسی جوہری کمپنی، ٹوٹل ایس اے، سویز یا اریوا کے ذریعہ ای پی آر کی تعمیر کا معاہدہ نہیں تھا۔ مئی 2009 میں امریکی صدر براک اوباما نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ری ایکٹروں کے معاہدے نہیں دیے گئے تھے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی ضمانت دی گئی تھی کہ امریکی کمپنیاں انہیں وصول کریں گی۔ دسمبر 2009 میں، متحدہ عرب امارات نے امریکی اور فرانسیسی دونوں بولیوں کو مسترد کر دیا اور کوریا الیکٹرک پاور کارپوریشن، ہنڈائی انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن، سیمسنگ اور ڈوسن ہیوی انڈسٹریز سمیت جنوبی کوریا کے ایک گروپ کو چار غیر ای پی آر اسٹیشنوں (اے پی آر-1400) کی تعمیر کا معاہدہ دیا۔ اس آرڈر کو کھونے کے بعد، اریوا نے اس بات پر غور کیا کہ آیا اسے ای پی آر کے ساتھ ساتھ دوسری نسل کے چھوٹے اور آسان ری ایکٹر ڈیزائن کی مارکیٹنگ کو دوبارہ متعارف کرانا چاہیے، ان ممالک کے لیے جو جوہری طاقت کے لیے نئے ہیں۔ 2011 تک اریوا اور متسوبشی ہیوی انڈسٹریز 1100 میگاواٹ کا چھوٹا اے ٹی ایم ای اے 1 جنریشن III پی ڈبلیو آر پیش کرتے ہیں۔ یو ایس-ای پی آر، یو ایس ریگولیٹر کو پیش کردہ ای پی آر کا ورژن، اے پی 1000 اور ای ایس بی ڈبلیو آر کے ساتھ ریاستہائے متحدہ میں جوہری اسٹیشنوں کی اگلی نسل کے حریفوں میں سے ایک ہے۔ فروری 2015 میں، اریوا نے یو ایس نیوکلیئر ریگولیٹری کمیشن (این آر سی) میں ڈیزائن سرٹیفیکیشن ایپلی کیشن ریویو کے عمل کو معطل کرنے کو کہا۔ 14 دسمبر 2007 سے حتمی ڈیزائن کی منظوری اور معیاری ڈیزائن سرٹیفیکیشن کے لیے درخواست جمع کرانے کی توقع کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ یونی اسٹار، امیریلو پاور، پی پی ایل کارپوریشن اور امیرین یو ای نے اپنے کال وے اسٹیشن پر 2008 میں یو ایس-ای پی آر کے لیے مشترکہ تعمیراتی اور آپریٹنگ لائسنس کی درخواست دائر کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ یونی اسٹار نے جولائی 2007 میں میری لینڈ کے کالورٹ کلفس نیوکلیئر پاور پلانٹ میں مجوزہ تیسرے یونٹ کے لیے جزوی درخواست دائر کی۔ تاہم بعد میں دونوں تجاویز کو منسوخ کر دیا گیا۔ اپریل 2009 میں، میسوری کے قانون سازوں نے تعمیر سے پہلے کی شرح میں اضافے کو روک دیا، جس سے امیرین یو ای کو اپنے ری ایکٹر کے منصوبوں کو معطل کرنے کا اشارہ ہوا۔ جولائی 2010 میں، کانسٹیلیشن انرجی گروپ نے امریکی محکمہ توانائی سے قرض کی ضمانت کے لیے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کالورٹ کلفس نیوکلیئر پاور اسٹیشن کے لیے یونی اسٹار پر اخراجات میں کمی کی، اور اس کے بعد اس منصوبے سے دستبردار ہو گیا۔ اکتوبر 2008 میں، اریوا نے اعلان کیا کہ وہ ورجینیا میں نارتھروپ گرومین کے نیوپورٹ نیوز شپ یارڈ میں ای پی آر اور یو ایس-ای پی آر ری ایکٹرز کے لیے ماڈیولز اور اسمبلیوں کی تعمیر کے لیے $380 ملین کی سہولت قائم کرنے کے لیے امریکی دفاعی فرم نارتھروپ گرومین کے ساتھ شراکت کرے گی۔ یہ منصوبہ مئی 2011 میں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں، ای ڈی ایف نے پولینڈ کو دو سے تین مقامات پر چار یا چھ ای پی آر ری ایکٹر بنانے کی پیشکش کی۔ ری ایکٹروں کی مشترکہ نصب شدہ صلاحیت 6.6 یا 9.9 جی ڈبلیو ای ہوگی۔ اکتوبر 2022 میں، پولینڈ نے ویسٹنگ ہاؤس کے اے پی 1000 ڈیزائن کا انتخاب کیا، جس میں پہلے تین یونٹ والے پلانٹ کی تعمیر 2026 میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ مزید دیکھیں نئے جوہری بجلی گھروں کی معاشیات ملک کے لحاظ سے جوہری توانائی دیگر جنریشن III + ڈیزائن: US-APWR VVER-TOI ACR حوالہ جات دباؤ والے پانی کے ری ایکٹر