Budgeted cost of work performed
বাজেটড কস্ট অফ ওয়ার্ক পারফর্মড (বিসিডব্লিউপি), যা আর্নড ভ্যালু (ইভি) নামেও পরিচিত, হল কাজের বাজেটকৃত খরচ যা প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি নির্ধারিত কাজ সম্পাদনের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। বিসিডব্লিউপি হল সম্পূর্ণ কাজের প্যাকেজ এবং উন্মুক্ত কাজের প্যাকেজের সম্পূর্ণ অংশের জন্য বাজেটের সমষ্টি, পাশাপাশি প্রচেষ্টার স্তর এবং বরাদ্দকৃত প্রচেষ্টার জন্য বাজেটের প্রযোজ্য অংশ। (কাজের ভাঙ্গন কাঠামোতে চিহ্নিত আইটেমগুলি এবং ওভারহেড খরচ, পরিকল্পনা এবং কর্মক্ষমতার অনুপাতে সম্পর্কিত খরচ।) প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (পিএমআই)-এর পিএমবিওকে (7ম সংস্করণ) অনুসারে, অর্জিত মূল্য (ইভি)-কে "সেই কাজের জন্য অনুমোদিত বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত কাজের পরিমাপ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বিসিডব্লিউপি হল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য অর্জিত মূল্য পরিচালন পদ্ধতির একটি শব্দ। বিসিডব্লিউপি পরিকল্পিত মূল্য (পিভি) নামেও পরিচিত বাজেটড কস্ট অফ ওয়ার্ক শিডিউল (বিসিডব্লিউএস)-এর বিপরীতে। বিসিডব্লিউএস হল সমস্ত কাজের প্যাকেজ, পরিকল্পনা প্যাকেজ এবং ওভারহেডের জন্য বাজেট আইটেমগুলির সমষ্টি যা প্রকৃতপক্ষে সম্পাদিত কাজের ব্যয়ের পরিবর্তে সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। বিসিডব্লিউপি-কে কাজের প্রকৃত খরচ (এসিডব্লিউপি)-এর সঙ্গেও তুলনা করা হয়, যা বাজেটের অনুমানের পরিবর্তে প্রকৃত ব্যয় পরিমাপ করে। উদাহরণ তিনটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য, ধরে নিন যে একটি সময়সূচীতে একটি কাজ "টেস্ট হার্ডওয়্যার" রয়েছে যা আনুমানিক 1 জানুয়ারী থেকে 10 জানুয়ারী পর্যন্ত চলে এবং এর জন্য 1000 ডলার খরচ হবে, এবং এটি একটি সহজ প্রচেষ্টা যার কোনও ওভারহেড বা বরাদ্দকৃত খরচ নেই। তবে 5 জানুয়ারী, অনুমোদিত সময়ের মাঝামাঝি সময়ে, কাজটি 30 শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং 250 ডলার ব্যয় করেছে। বিসিডব্লিউপি হল 1000 ডলার (বাজেটকৃত খরচ) গুণিত 30 শতাংশ (সম্পাদিত কাজ), অথবা 300 বিসিডব্লিউএস হল 1000 ডলার (বাজেটকৃত খরচ) গুণিত 50 শতাংশ (নির্ধারিত পরিমাণ), অথবা 500 এসিডব্লিউপি হল 250 ডলার। বিশদ গণনায় প্রতিটি কাজের (সম্পন্ন বা চলমান)% সম্পূর্ণকে তার পরিকল্পিত মূল্য দ্বারা গুণ করা উচিত আরও দেখুন প্রকল্প ব্যবস্থাপনার শব্দকোষ উপার্জিত মূল্য ব্যবস্থাপনা উদ্ধৃতি উল্লেখ ব্যয় প্রকৌশল নির্ধারিত কাজের খরচ