K-25
কে-25 ছিল ম্যানহাটন প্রকল্প দ্বারা গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে পারমাণবিক বোমার জন্য সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদনের কর্মসূচিকে দেওয়া কোডনাম। মূলত পণ্যটির সাংকেতিক নাম, সময়ের সাথে সাথে এটি প্রকল্প, টেনেসি-র ওক রিজের ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কসে অবস্থিত উৎপাদন সুবিধা, প্রধান বায়বীয় বিচ্ছুরণ ভবন এবং শেষ পর্যন্ত সাইটটিকে বোঝাতে আসে। 1944 সালে যখন এটি নির্মিত হয়েছিল, তখন চারতলা কে-25 গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্রটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম ভবন, যার মধ্যে মেঝেতে জায়গা এবং আয়তনের পরিমাণ ছিল। কে-25 সুবিধার নির্মাণ জে দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এ. জোন্স কনস্ট্রাকশন। নির্মাণের শীর্ষে, সাইটে 25,000 এরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। ম্যানহাটন প্রকল্প দ্বারা ব্যবহৃত তিনটি সমৃদ্ধকরণ প্রযুক্তির মধ্যে গ্যাসীয় বিস্তার ছিল একটি। এস-50 থার্মাল ডিফিউশন প্ল্যান্ট থেকে সামান্য সমৃদ্ধ পণ্য কে-25 গ্যাসীয় ডিফিউশন প্ল্যান্টে খাওয়ানো হয়েছিল। এর পণ্যটি ওয়াই-12 বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় উদ্ভিদে খাওয়ানো হয়েছিল। হিরোশিমা পারমাণবিক বোমা হামলায় ব্যবহৃত লিটল বয় পারমাণবিক বোমায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল। 1946 সালে, কে-25 গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্রটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের পর, কে-27, কে-29, কে-31 এবং কে-33 নামে আরও চারটি বায়বীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্র এই স্থানে যুক্ত করা হয়। 1955 সালে কে-25 সাইটটির নাম পরিবর্তন করে ওক রিজ গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্ট রাখা হয়। 1964 সালে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের উৎপাদন শেষ হয় এবং অবশেষে 1985 সালের 27শে আগস্ট এই স্থানে গ্যাসীয় বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। 1989 সালে ওক রিজ গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্টের নাম পরিবর্তন করে ওক রিজ কে-25 সাইট এবং 1996 সালে পূর্ব টেনেসি প্রযুক্তি পার্ক রাখা হয়। 2017 সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঁচটি গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্র ভেঙে ফেলার কাজ শেষ হয়। পটভূমি 1932 সালে জেমস চ্যাডউইক নিউট্রন আবিষ্কার করেন, 1938 সালে জার্মান রসায়নবিদ অটো হান ও ফ্রিটজ স্ট্রাসম্যান ইউরেনিয়ামে পারমাণবিক বিভাজন আবিষ্কার করেন এবং এর পরেই লিস মেইটনার ও অটো ফ্রিশ এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (এবং নামকরণ) ইউরেনিয়ামের সাথে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুপিন গবেষণাগারে, এনরিকো ফার্মি এবং লিও সিলার্ড কীভাবে এটি অর্জন করা যেতে পারে তা অন্বেষণ করতে শুরু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের কাছে আইনস্টাইন-সিলার্ডের চিঠিতে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে একটি জার্মান পারমাণবিক বোমা প্রকল্প প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে, বিশেষত নাৎসি জার্মানি এবং অন্যান্য ফ্যাসিবাদী দেশগুলির শরণার্থী বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এটি রুজভেল্টকে 1939 সালের শেষের দিকে প্রাথমিক গবেষণা শুরু করতে প্ররোচিত করে। নিলস বোর এবং জন আর্চিবাল্ড হুইলার পারমাণবিক বিভাজনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের তরল ড্রপ মডেল প্রয়োগ করেছিলেন। পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানীরা যখন বিভাজন অধ্যয়ন করেছিলেন, তখন তাঁরা বিভ্রান্তিকর ফলাফল আবিষ্কার করেছিলেন। জর্জ প্লাকজেক বোরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইউরেনিয়াম কেন দ্রুত এবং ধীর নিউট্রন উভয়ের সাথে বিভক্ত বলে মনে হচ্ছে। হুইলারের সাথে একটি বৈঠকে যাওয়ার সময়, বোরের একটি অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে কম শক্তিতে বিভাজন ইউরেনিয়াম-235 আইসোটোপের কারণে হয়েছিল, যখন উচ্চ শক্তিতে এটি মূলত অনেক বেশি পরিমাণে ইউরেনিয়াম-238 আইসোটোপের কারণে হয়েছিল। প্রথমটি প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের ইউরেনিয়াম পরমাণুর মাত্র 0.714 শতাংশ, প্রতি 140টির মধ্যে প্রায় একটি; প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম হল 99.28 শতাংশ ইউরেনিয়াম-238। এছাড়াও অল্প পরিমাণে ইউরেনিয়াম-234 রয়েছে, যা মাত্র 0.006 শতাংশ। কলম্বিয়ায়, জন আর. ডানিং বিশ্বাস করেছিলেন যে এটিই ঘটনা, কিন্তু ফার্মি এতটা নিশ্চিত ছিলেন না। এটি নিষ্পত্তি করার একমাত্র উপায় ছিল ইউরেনিয়াম-235-এর একটি নমুনা সংগ্রহ করা এবং এটি পরীক্ষা করা। তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলফ্রেড ও. সি. নিয়ারকে একটি ভর স্পেকট্রোমিটার ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম-234,235 এবং 238 সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের নমুনা প্রস্তুত করতে বলেন। এগুলি 1940 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তুত হয়েছিল এবং ডানিং, ইউজিন টি বুথ এবং অ্যারিস্টিড ভন গ্রস তারপর একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তারা দেখিয়েছেন যে ইউরেনিয়াম-235 প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিকভাবে ধীর নিউট্রনগুলির সাথে বিভাজনের জন্য দায়ী ছিল, তবে তাদের নমুনাগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে সমৃদ্ধ না হওয়ার কারণে সুনির্দিষ্ট নিউট্রন ক্যাপচার ক্রস বিভাগগুলি নির্ধারণ করতে অক্ষম ছিল। ব্রিটেনের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ট্রেলীয় পদার্থবিজ্ঞানী মার্ক অলিফ্যান্ট দুইজন শরণার্থী পদার্থবিজ্ঞানী-অটো ফ্রিশ এবং রুডলফ পেইয়ার্স-কে পারমাণবিক বোমার সম্ভাব্যতা তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কারণ শত্রু বহিরাগত হিসাবে তাদের অবস্থান রাডারের মতো গোপন প্রকল্পে তাদের কাজকে বাধা দিয়েছিল। 1940 সালের মার্চ মাসে তাদের ফ্রিশ-পিয়ার্লস স্মারকলিপিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, ইউরেনিয়াম-235-এর গুরুতর ভর মাত্রার একটি ক্রমের মধ্যে ছিল, যা সেই সময়ের একটি বোমারু বিমান দ্বারা বহন করার জন্য যথেষ্ট ছোট ছিল। 1940 সালের এপ্রিলে, জেসি বিমস, রস গান, ফার্মি, নিয়ার, মার্লে টুভ এবং হ্যারল্ড ইউরে ওয়াশিংটন, ডি. সি-তে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটিতে একটি বৈঠক করেন। সেই সময়ে, একটি পারমাণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে হয়েছিল, এবং এমনকি একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়া তৈরি করার জন্য সম্ভবত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন হবে। তাই তারা কিলোগ্রাম পরিমাণ ইউরেনিয়াম-235 আলাদা করার উপায় বিকাশের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করার পরামর্শ দেয়। 1940 সালের 21শে মে এক মধ্যাহ্নভোজে জর্জ বি কিস্টিয়াকোস্কি গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ ব্যবহারের সম্ভাবনার পরামর্শ দেন। গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ গ্রাহামের আইনের উপর ভিত্তি করে, যা বলে যে একটি ছিদ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক দিয়ে একটি গ্যাসের নিঃসরণের হার গ্যাসের আণবিক ভরের বর্গমূলের বিপরীত আনুপাতিক। দুটি গ্যাসের মিশ্রণযুক্ত ছিদ্রযুক্ত বাধা সহ একটি পাত্রে, হালকা অণুগুলি ভারী অণুগুলির তুলনায় আরও দ্রুত পাত্রে বেরিয়ে যাবে। পাত্র থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস হালকা অণুতে সামান্য সমৃদ্ধ হয়, অন্যদিকে অবশিষ্ট গ্যাস সামান্য হ্রাস পায়। একটি ধারক যেখানে বায়বীয় বিচ্ছুরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি ঘটে তাকে ডিফিউজার বলা হয়। এর আগে আইসোটোপগুলি পৃথক করার জন্য বায়বীয় বিস্তার ব্যবহার করা হত। 1931 সালে ফ্রান্সিস উইলিয়াম অ্যাস্টন নিয়নের আইসোটোপগুলিকে আংশিকভাবে পৃথক করতে এটি ব্যবহার করেছিলেন এবং গুস্তাভ লুডভিগ হার্টজ নিয়নকে একাধিক পর্যায়ে চালিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক করার পদ্ধতিতে উন্নতি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উইলিয়াম ডি হারকিনস ক্লোরিন আলাদা করতে এটি ব্যবহার করেছিলেন। কিস্টিয়াকোভস্কি খনি ব্যুরোর চার্লস জি. মায়ারের কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন, যিনি গ্যাসগুলি পৃথক করার জন্যও এই প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করেছিলেন। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড () ছিল ইউরেনিয়ামের একমাত্র জ্ঞাত যৌগ যা বায়বীয় বিস্তার প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার জন্য যথেষ্ট উদ্বায়ী ছিল। এটি করার আগে, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেশাল অ্যালয়েড ম্যাটেরিয়ালস (এসএএম) ল্যাবরেটরিজ এবং কেলেক্স কর্পোরেশনকে একটি উপযুক্ত বাধা বিকাশের জন্য দুর্ভেদ্য সমস্যাগুলি অতিক্রম করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত, ফ্লোরিন শুধুমাত্র একটি প্রাকৃতিক আইসোটোপ নিয়ে গঠিত, যাতে এবং এর মধ্যে আণবিক ওজনের 1 শতাংশ পার্থক্য শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম আইসোটোপগুলির ওজনের পার্থক্যের কারণে হয়। এই কারণগুলির জন্য, বায়বীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার জন্য একটি ফিডস্টক হিসাবে একমাত্র পছন্দ ছিল। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড, ঘরের তাপমাত্রায় একটি কঠিন পদার্থ। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের ক্ষেত্রে গ্রাহামের সূত্র প্রয়োগঃ যেখানেঃ হার 1 হল 235 ইউ. এফ 6 নির্গমনের হার। হার 2 হল 238 ইউ. এফ 6 নির্গমনের হার। M1 হল 235UF6 ≈ 235 + 6 × 19 = 349g·mol−1M2 এর মোলার ভর যা হল 238UF6 ≈ 238 + 6 × 19 = 352g·mol−1 ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড একটি অত্যন্ত ক্ষয়কারী পদার্থ। এটি একটি জারক এবং একটি লুইস অ্যাসিড যা ফ্লোরাইডের সাথে আবদ্ধ হতে সক্ষম। এটি জলের সাথে বিক্রিয়া করে একটি কঠিন যৌগ গঠন করে এবং শিল্পক্ষেত্রে পরিচালনা করা খুব কঠিন। অর্গানাইজেশন বুথ, ডানিং এবং ভন গ্রস গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়াটি তদন্ত করেছিলেন। 1941 সালে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রান্সিস জি স্ল্যাক এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলার্ড এফ লিব্বি তাদের সাথে যোগ দেন। 1941 সালের জুলাই মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বায়বীয় বিস্তার অধ্যয়নের জন্য একটি অফিস অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওএসআরডি) চুক্তি প্রদান করা হয়। গণিতবিদ কার্ল পি কোহেনের সহায়তায় তারা পুপিন গবেষণাগারে একটি বারো-পর্যায়ের পাইলট গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ উদ্ভিদ তৈরি করেছিলেন। প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি দেখায় যে পর্যায়গুলি তত্ত্বের মতো দক্ষ ছিল না; 90 শতাংশ ইউরেনিয়াম-235 সমৃদ্ধ করতে তাদের প্রায় 4,600 পর্যায়ের প্রয়োজন হবে। 1941 সালের জুলাই মাসে ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নের জন্য এম. ডব্লিউ. কেলগকে একটি গোপন চুক্তি প্রদান করা হয়। এর মধ্যে একটি দশ-পর্যায়ের পাইলট গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্রের নকশা এবং নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1942 সালের 14ই ডিসেম্বর, ম্যানহাটন প্রকল্পের মার্কিন সেনাবাহিনীর অংশ ম্যানহাটন জেলা, একটি পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রচেষ্টা হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে, কেলগকে একটি পূর্ণ-স্কেল উৎপাদন কেন্দ্রের নকশা, নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি করে। অস্বাভাবিকভাবে, চুক্তিটির জন্য কেলগের কাছ থেকে কোনও নিশ্চয়তার প্রয়োজন ছিল না যে এটি আসলে এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। যেহেতু প্রকল্পের পরিধি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, কেলগ এবং ম্যানহাটন জেলা কোনও আর্থিক বিবরণ পরবর্তী, ব্যয়-যোগ চুক্তিতে পিছিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিল, যা 1944 সালের এপ্রিলে কার্যকর করা হয়েছিল। কেলগকে তখন 25 লক্ষ ডলার দেওয়া হয়েছিল। নিরাপত্তার কারণে, সেনাবাহিনী কেলগকে একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, কেলেক্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করতে বলে, যাতে গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্রকল্পটি অন্যান্য কোম্পানির কাজ থেকে আলাদা রাখা যায়। "কেল" মানে "কেলগ" এবং "এক্স" মানে "সিক্রেট"। কেলেক্স একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বায়ত্তশাসিত সত্তা হিসাবে কাজ করত। কেলগের প্রকৌশল বিভাগের সহ-সভাপতি পার্সিভাল সি. কিথকে কেলেক্সের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। তিনি নতুন কোম্পানিতে কর্মীদের জন্য কেলগকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন, তবে বাইরে থেকেও কর্মী নিয়োগ করতে হয়েছিল। অবশেষে, কেলেক্সে 3,700 জনেরও বেশি কর্মচারী থাকবে। 1943 সালের 1লা মে পর্যন্ত ডানিং কলম্বিয়ার দায়িত্বে ছিলেন, যখন ম্যানহাটন জেলা ওএসআরডি-র কাছ থেকে চুক্তিটি গ্রহণ করে। এই সময়ের মধ্যে স্ল্যাকের দলের প্রায় 50 জন সদস্য ছিল। তাঁর দল ছিল সবচেয়ে বড় দল, এবং এটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলঃ একটি উপযুক্ত প্রতিবন্ধক নকশা যার মাধ্যমে গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। আরও পাঁচটি দলে আরও 30 জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ কাজ করছিলেন। হেনরি এ. বুর্স পাম্পগুলির জন্য দায়ী ছিলেন; ক্যাসকেড টেস্ট ইউনিটগুলির জন্য বুথ। লিব্বি রসায়ন, নিয়ার বিশ্লেষণাত্মক কাজ এবং হিউ সি প্যাক্সটন, ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট পরিচালনা করেন। সেনাবাহিনী কলম্বিয়ায় গবেষণা প্রচেষ্টা পুনর্গঠন করে, যা স্পেশাল অ্যালোয়েড ম্যাটেরিয়ালস (এসএএম) পরীক্ষাগারে পরিণত হয়। ইউরেকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ডানিং এর একটি বিভাগের প্রধান হন। 1945 সালের 1লা মার্চ পর্যন্ত এটি এভাবেই ছিল, যখন ইউনিয়ন কার্বাইড এসএএম গবেষণাগারগুলি দখল করে নেয়। এসএএম গবেষণাগারগুলির সম্প্রসারণ আরও জায়গার অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করে। 3280 ব্রডওয়েতে ন্যাশ গ্যারেজ বিল্ডিংটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কিনেছিল। মূলত একটি অটোমোবাইল ডিলারশিপ, এটি ক্যাম্পাস থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে ছিল। মেজর বেঞ্জামিন কে. হফ জুনিয়র ম্যানহাটন জেলার কলম্বিয়া এলাকার প্রকৌশলী ছিলেন এবং তিনি তাঁর কার্যালয়ও এখানে স্থানান্তরিত করেছিলেন। কেলেক্স লোয়ার ম্যানহাটনের 233 ব্রডওয়ের উলওয়ার্থ বিল্ডিংয়ে ছিলেন। 1943 সালের জানুয়ারিতে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেমস সি. স্টোয়ার্সকে নিউ ইয়র্ক এরিয়া ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হয়, যার পুরো কে-25 প্রকল্পের দায়িত্ব ছিল। তাঁর ছোট কর্মী, প্রাথমিকভাবে 20 জন সামরিক ও বেসামরিক কর্মী, কিন্তু ধীরে ধীরে 70 জনেরও বেশি হয়ে উলওয়ার্থ বিল্ডিংয়ে সহ-অবস্থিত ছিল। 1943 সালের আগস্টে টেনেসির ওক রিজে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত 270 ব্রডওয়েতে ম্যানহাটন জেলার কার্যালয় ছিল। কোডনাম "কে-25" ছিল কেলেক্স থেকে "কে" এবং ইউরেনিয়াম-235-এর জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগের কোড উপাধি "25"-এর সংমিশ্রণ (92 নম্বর মৌলের একটি আইসোটোপ, ভর সংখ্যা 235)। 1943 সালের মার্চ মাসে শেষ পণ্য, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের জন্য কেলেক্স অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল। 1943 সালের এপ্রিলের মধ্যে, যে কারখানাটি এটি তৈরি করেছিল তার জন্য "কে-25 প্ল্যান্ট" শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেই মাসে, গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের জন্য সমগ্র প্রকল্পে "কে-25 প্রকল্প" শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধের পরে যখন অন্যান্য "কে-" ভবনগুলি যুক্ত করা হয়, তখন "কে-25" মূল, বৃহত্তর কমপ্লেক্সের নাম হয়ে ওঠে। গবেষণা ও উন্নয়ন বিচ্ছুরক ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের অত্যন্ত ক্ষয়কারী প্রকৃতি বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে। পাইপ এবং জিনিসপত্র যা এর সংস্পর্শে এসেছিল তা তৈরি করতে হত, বা নিকেল দিয়ে আবৃত করতে হত। এটি ছোট বস্তুর জন্য ঠিক ছিল, তবে বড় ডিফিউজারগুলির জন্য অবাস্তব ছিল, ট্যাঙ্কের মতো পাত্রে যা চাপের মধ্যে গ্যাস ধরে রাখতে হত। নিকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ উপাদান ছিল, এবং যদিও ম্যানহাটন প্রকল্প এটি অর্জনের জন্য তার প্রধান অগ্রাধিকার ব্যবহার করতে পারে, কঠিন নিকেল থেকে ডিফিউজারগুলি তৈরি করা জাতীয় সরবরাহকে হ্রাস করবে। ম্যানহাটন প্রকল্পের পরিচালক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লেসলি আর গ্রোভস জুনিয়র, ক্রিসলারকে ডিফিউজার তৈরির চুক্তি দিয়েছিলেন। পরিবর্তে, এর সভাপতি, কে. টি. কেলার, এত বড় বস্তুর তড়িৎপ্রলেপনের জন্য একটি প্রক্রিয়া বিকাশের কাজ, তড়িৎপ্রলেপনের বিশেষজ্ঞ কার্ল হিউসনারকে নিযুক্ত করেন। সিনিয়র ক্রিসলার এক্সিকিউটিভরা এটিকে "প্রজেক্ট এক্স-100" বলে অভিহিত করেছেন। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং একটি কঠিন নিকেল ডিফিউজারের নিকেলের এক হাজারতম অংশ ব্যবহার করে। এস. এ. এম ল্যাবরেটরিজ ইতিমধ্যেই এটি করার চেষ্টা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল। হিউসনার একটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে নির্মিত একটি বিল্ডিংয়ে একটি প্রোটোটাইপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে এটি করা যেতে পারে, যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় আচার এবং স্কেলিং পদক্ষেপগুলি অক্সিজেনের সংস্পর্শে না এসে করা হয়। ডেট্রয়েটের লিঞ্চ রোডে ক্রিসলারের পুরো কারখানাটি ডিফিউজার তৈরির জন্য হস্তান্তর করা হয়েছিল। নিকেল দূষিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য মেঝেতে ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়া, কয়েক হাজার শ্রমিক এবং একটি জটিল বায়ু পরিস্রাবণ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে, ক্রিসলার 3,500 টিরও বেশি ডিফিউজার তৈরি এবং প্রেরণ করেছিল। পাম্প গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত পাম্পের প্রয়োজন ছিল যা কঠোর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করত। বিচ্ছুরকগুলির মতো, তাদেরও ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড খাদ্য থেকে ক্ষয় প্রতিরোধ করতে হয়েছিল। ক্ষয় কেবল পাম্পগুলিরই ক্ষতি করবে না, এটি খাদ্যকে দূষিত করবে। তারা ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের কোনও ফুটো বহন করতে পারত না, বিশেষত যদি এটি ইতিমধ্যে সমৃদ্ধ হয়, বা তেল, যা ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের সাথে প্রতিক্রিয়া করবে। তাদের উচ্চ হারে পাম্প করতে হত এবং বাতাসের চেয়ে বারো গুণ ঘন গ্যাস পরিচালনা করতে হত। এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য, এসএএম পরীক্ষাগারগুলি কেন্দ্রত্যাগী পাম্প ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছে। তারা জানতেন যে এই ধরনের পাম্পের জন্য 2.3:1 থেকে 3.2:1 এর কাঙ্ক্ষিত সংকোচন অনুপাত অস্বাভাবিকভাবে বেশি ছিল। কিছু উদ্দেশ্যে, একটি পারস্পরিক পাম্প যথেষ্ট হবে, এবং এগুলি এসএএম গবেষণাগারে বুর্স দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল, যখন ইঙ্গারসল র্যান্ড কেন্দ্রত্যাগী পাম্পগুলি পরিচালনা করেছিলেন। 1943 সালের গোড়ার দিকে ইঙ্গারসল র্যান্ড সরে দাঁড়ান। কিথ ক্লার্ক কম্প্রেসার কোম্পানি এবং ওয়ারথিংটন পাম্প অ্যান্ড মেশিনারির কাছে যান কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে এটি করা যাবে না। তাই কিথ এবং গ্রোভস অ্যালিস-চালমার্সের নির্বাহীদের দেখেছিলেন, যারা পাম্প তৈরির জন্য একটি নতুন কারখানা তৈরি করতে রাজি হয়েছিলেন, যদিও পাম্পের নকশা এখনও অনিশ্চিত ছিল। এসএএম ল্যাবরেটরিজ একটি নকশা নিয়ে এসেছিল এবং ওয়েস্টিংহাউস কিছু প্রোটোটাইপ তৈরি করেছিল যা সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তারপর এলিয়ট কোম্পানির জুডসন সোয়ারিংয়েন একটি বৈপ্লবিক এবং আশাব্যঞ্জক নকশা নিয়ে এসেছিলেন যা যান্ত্রিকভাবে স্থিতিশীল ছিল এবং সিলগুলিতে গ্যাস থাকত। এই নকশাটি তৈরি করেছে অ্যালিস-চালমার্স। বাধাগুলি ছিদ্রযুক্ত প্রতিবন্ধকগুলির পাশাপাশি ডিফিউজার এবং পাম্পগুলির সমস্যাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। কাজ করার জন্য, বায়বীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার জন্য মাইক্রোস্কোপিক গর্ত সহ একটি বাধা প্রয়োজন, তবে প্লাগিং সাপেক্ষে নয়। এটি অত্যন্ত ছিদ্রযুক্ত হতে হবে, তবে উচ্চ চাপ সামলানোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে। এবং, অন্য সবকিছুর মতো, এটিকেও ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড থেকে ক্ষয় প্রতিরোধ করতে হয়েছিল। পরের মানদণ্ডটি একটি নিকেল বাধা প্রস্তাব করে। বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজের ফস্টার সি. নিক্স নিকেল পাউডার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, অন্যদিকে সি. ও. জেলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশনের এডওয়ার্ড ও. নরিস এবং সিটি কলেজ অফ নিউইয়র্কের এডওয়ার্ড অ্যাডলার বৈদ্যুতিক ধাতব নিকেল দিয়ে একটি নকশা নিয়ে কাজ করেন। নরিস ছিলেন একজন ইংরেজ অভ্যন্তর সজ্জাকর, যিনি স্প্রে বন্দুকের সাথে ব্যবহারের জন্য একটি খুব সূক্ষ্ম ধাতব জাল তৈরি করেছিলেন। তাদের নকশা প্রস্তাবিত ব্যবহারের জন্য খুব ভঙ্গুর এবং ভঙ্গুর বলে মনে হয়েছিল, বিশেষত সমৃদ্ধকরণের উচ্চতর পর্যায়ে, তবে আশা ছিল যে এটি কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। 1943 সালে, ইউরে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিউ এস টেলরকে একটি ব্যবহারযোগ্য প্রতিবন্ধকতার সমস্যা দেখার জন্য নিয়ে আসেন। লিব্বি ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের রসায়ন বোঝার ক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছিলেন, যার ফলে কীভাবে জারা এবং প্লাগিং প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছিল। এসএএম গবেষণাগারের রাসায়নিক গবেষকরা ফ্লোরোকার্বন নিয়ে গবেষণা করেন, যা ক্ষয় প্রতিরোধ করে এবং বায়বীয় বিচ্ছুরণ উদ্ভিদে লুব্রিকেন্ট এবং কুল্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, কে-25 প্রকল্পটি কোনও উপযুক্ত বাধা ছাড়াই গুরুতর সমস্যায় পড়েছিল এবং 1943 সালের আগস্টের মধ্যে এটি বাতিলের মুখোমুখি হয়েছিল। 13ই আগস্ট গ্রোভস ম্যানহাটন প্রকল্প পরিচালনাকারী সিনিয়র কমিটি মিলিটারি পলিসি কমিটিকে জানান যে, পঞ্চাশ শতাংশের বেশি বায়বীয় বিচ্ছুরণ সমৃদ্ধকরণ সম্ভবত অসম্ভব ছিল এবং বায়বীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্টটি ওয়াই-12 তড়িৎচুম্বকীয় প্ল্যান্টের ক্যালট্রনগুলিতে খাওয়ানো যেতে পারে এমন কম সমৃদ্ধকরণ সহ পণ্য উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইউরে তাই সমস্যা থাকা সত্ত্বেও নরিস-অ্যাডলার বাধা ব্যাপকভাবে উৎপাদনের প্রস্তুতি শুরু করেন। এদিকে, ইউনিয়ন কার্বাইড এবং কেলেক্স ইউনিয়ন কার্বাইডের একটি সহায়ক সংস্থা বেকেলাইট কর্পোরেশনের গবেষকদের পাউডারযুক্ত নিকেল বাধা নিয়ে নিক্সের ব্যর্থ প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতন করেছিল। নিউ জার্সির বাউন্ড ব্রুকের বেকেলাইটের গবেষণাগারের ফ্রেজিয়ার গ্রফ এবং অন্যান্য গবেষকদের কাছে মনে হয়েছিল যে নিক্স সর্বশেষতম কৌশলগুলির সুবিধা নিচ্ছেন না এবং তারা তাদের নিজস্ব উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু করেছেন। বেল এবং বাউন্ড ব্রুক উভয়ই তাদের গুঁড়ো করা নিকেল প্রতিবন্ধকগুলির নমুনা মূল্যায়নের জন্য টেলরের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্রভাবিত হননি; কেউই কোনও ব্যবহারিক বাধা নিয়ে আসেনি। নিউ জার্সির জার্সি সিটিতে কেলগের গবেষণাগারে, ক্লারেন্স এ জনসন, যিনি নরিস-অ্যাডলার বাধা উন্নত করার জন্য এসএএম ল্যাবরেটরিজ দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে সেগুলি বেকেলাইট বাধা দিয়েও নেওয়া যেতে পারে। ফলাফলটি উভয়টির চেয়ে ভাল ছিল, যদিও এখনও যা প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে কম ছিল। 1943 সালের 20শে অক্টোবর কলম্বিয়ায় উপস্থিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক বৈঠকে কিথ জনসন বাধায় উন্নয়নের প্রচেষ্টা পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেন। এস. এ. এম ল্যাবরেটরির মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় ইউরে এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। 1943 সালের 3রা নভেম্বর একটি বৈঠকে গ্রোভসের কাছে বিষয়টি পেশ করা হয় এবং তিনি জনসন ও নরিস-অ্যাডলার উভয় প্রতিবন্ধকতার উন্নয়ন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রোভস ওয়ালেস আকার্স এবং ব্রিটিশ গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্রকল্পের পনেরো জন সদস্যের আকারে ব্রিটিশদের সাহায্য চেয়েছিলেন, যারা এ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। তাদের রায় ছিল যে যদিও নতুন বাধাটি সম্ভাব্যভাবে উচ্চতর ছিল, কিথের মাত্র চার মাসের মধ্যে নতুন বাধা তৈরি করার জন্য একটি নতুন সুবিধা তৈরি করার উদ্যোগ, আরও চার মাসে প্রয়োজনীয় সমস্ত বাধা তৈরি করে এবং উৎপাদন সুবিধাটি মাত্র বারোটিতে চালু করা "একটি অলৌকিক কৃতিত্বের কিছু হবে"। 1944 সালের 16ই জানুয়ারি, গ্রোভস জনসন ব্যারিয়ারের পক্ষে রায় দেন। জনসন ন্যাশ বিল্ডিংয়ে নতুন প্রক্রিয়ার জন্য একটি পাইলট প্ল্যান্ট তৈরি করেছিলেন। টেলর উৎপাদিত নমুনা বাধাগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের মধ্যে মাত্র 5 শতাংশ গ্রহণযোগ্য মানের বলে ঘোষণা করেন। এডওয়ার্ড ম্যাক জুনিয়র কলম্বিয়ার শেরমারহর্ন হলে তার নিজস্ব পাইলট প্ল্যান্ট তৈরি করেছিলেন এবং গ্রোভস আন্তর্জাতিক নিকেল কোম্পানির কাছ থেকে নিকেল পেয়েছিলেন। প্রচুর নিকেল নিয়ে কাজ করার জন্য, 1944 সালের এপ্রিলের মধ্যে, উভয় পাইলট প্ল্যান্ট 45 শতাংশ সময় গ্রহণযোগ্য মানের বাধা তৈরি করছিল। নির্মাণ নির্বাচিত স্থানটি টেনেসির ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কসে ছিল। 1943 সালের 18ই জানুয়ারি ম্যানহাটন জেলা, কেলেক্স এবং ইউনিয়ন কার্বাইডের প্রতিনিধিরা এলাকাটি পরিদর্শন করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার শাস্তা বাঁধ এবং ওয়াশিংটন রাজ্যের কলম্বিয়া নদীর বিগ বেন্ডের নিকটবর্তী স্থানগুলিও বিবেচনা করা হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলির কম আর্দ্রতা এগুলিকে একটি বায়বীয় বিস্তার কেন্দ্রের জন্য আরও উপযুক্ত করে তুলেছিল, তবে ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস সাইটটি অবিলম্বে উপলব্ধ ছিল এবং অন্যথায় উপযুক্ত ছিল। গ্রোভস 1943 সালের এপ্রিল মাসে এই স্থানটি বেছে নেন। চুক্তির অধীনে, কেলেক্সের দায়িত্ব ছিল কেবল কে-25 প্ল্যান্টের নকশা এবং প্রকৌশলের জন্য নয়, এর নির্মাণের জন্যও। প্রধান নির্মাণ ঠিকাদার ছিলেন জে। উত্তর ক্যারোলিনার শার্লট থেকে এ. জোন্স কনস্ট্রাকশন। মিসিসিপির ক্যাম্প শেলবির মতো বেশ কয়েকটি বড় সেনা নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করে এটি গ্রোভসকে মুগ্ধ করেছিল। ষাটটিরও বেশি সাবকন্ট্রাক্টর ছিলেন। কেলেক্স আরেকটি নির্মাণ সংস্থা, ফোর্ড, বেকন অ্যান্ড ডেভিসকে ফ্লোরিন এবং নাইট্রোজেন সুবিধা এবং কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। নির্মাণ কাজ প্রাথমিকভাবে ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কসের নির্মাণ বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওয়ারেন জর্জের দায়িত্ব ছিল। মেজর ডব্লিউ. পি. কর্নেলিয়াস 1943 সালের 31শে জুলাই কে-25 কাজের জন্য দায়ী নির্মাণ কর্মকর্তা হন। তিনি ম্যানহাটনে স্টোয়ার্সের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। 1946 সালের 1 মার্চ তিনি নির্মাণ বিভাগের প্রধান হন। জে. জে. অ্যালিসন ছিলেন কেলেক্সের আবাসিক প্রকৌশলী এবং এডউইন এল. জোনস ছিলেন জে-এর মহাব্যবস্থাপক। এ. জোন্স। গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ার নকশা শেষ হওয়ার আগেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কে-25 প্ল্যান্টটি প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করবে বলে আশা করা হয়েছিল, তাই এটিকে নিজস্ব বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও টেনেসি ভ্যালি অথরিটি (টিভিএ) বিশ্বাস করেছিল যে এটি ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কসের চাহিদা সরবরাহ করতে পারে, তবে একক সরবরাহকারীর উপর নির্ভর করার বিষয়ে অস্বস্তি ছিল যখন বিদ্যুৎ ব্যর্থতার কারণে গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্টের কয়েক সপ্তাহের কাজ ব্যয় হতে পারে এবং টিভিএ-তে যাওয়ার লাইনগুলি নাশকতা হতে পারে। একটি স্থানীয় উদ্ভিদ আরও নিরাপদ ছিল। জটিল ট্রান্সফরমার ছাড়াই বায়বীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হওয়ার ধারণার প্রতিও কেলেক্স প্রকৌশলীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর জন্য ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস সাইটের পশ্চিম প্রান্তে একটি স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল যেখানে এটি ক্লিঞ্চ নদী থেকে ঠান্ডা জল টানতে পারে এবং প্রবাহকে প্রভাবিত না করে পপলার ক্রিক-এ উষ্ণ জল ছেড়ে দিতে পারে। গ্রোভস 1943 সালের 3 মে এই অবস্থানটি অনুমোদন করেন। 1943 সালের 31শে মে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জায়গায় জরিপ শুরু হয় এবং জে। এ. জোনস পরের দিন নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যেহেতু ভিত্তিপ্রস্তরটি পৃষ্ঠের নিচে ছিল, তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 40টি কংক্রিট ভর্তি ক্যাসনে সমর্থিত ছিল। 1943 সালের অক্টোবরে প্রথম বয়লার স্থাপনের কাজ শুরু হয়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। নাশকতা প্রতিরোধের জন্য, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি একটি ভূগর্ভস্থ নালী দ্বারা বায়বীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, একটি নাশকতার ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে একটি পেরেক চালানো হয়েছিল। অপরাধীকে কখনই খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে অক্ষের গুপ্তচরের চেয়ে অসন্তুষ্ট কর্মচারী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুতিক শক্তি 60 হার্টজে উৎপন্ন হয়েছিল; পাওয়ার হাউস 45 থেকে 60 হার্টজের মধ্যে পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি এবং 60 থেকে 120 হার্টজের ধ্রুবক ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সক্ষমতার শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হয়নি, এবং কে-25 সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবগুলিই একটি ধ্রুবক 60 হার্টজে চলেছিল, ব্যতিক্রমটি একটি ধ্রুবক 120 হার্টজ ব্যবহার করে। প্রথম কয়লাভিত্তিক বয়লার 1944 সালের 7ই এপ্রিল, দ্বিতীয় বয়লার 1944 সালের 14ই জুলাই এবং তৃতীয় বয়লার 1944 সালের 2রা নভেম্বর চালু হয়। প্রতিটি এক ঘন্টার চাপে এবং এক ঘন্টার তাপমাত্রায় বাষ্প তৈরি করে। প্রয়োজনীয় চৌদ্দটি টারবাইন জেনারেটর পাওয়ার জন্য, গ্রোভসকে ম্যানহাটন প্রকল্পের অগ্রাধিকার ব্যবহার করে অফিস অফ ওয়ার ইউটিলিটির পরিচালক জুলিয়াস অ্যালবার্ট ক্রুগকে অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। টারবাইন জেনারেটরগুলির সম্মিলিত উৎপাদন ছিল 2,38,000 কিলোওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি টিভিএ থেকেও বিদ্যুৎ পেতে পারে। 1960-এর দশকে এটি বাতিল করা হয় এবং 1995 সালে ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমানে পরিত্যক্ত গম শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে কে-25 সুবিধার জন্য একটি স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিল। কে-25 সুবিধার মাত্রা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠার সাথে সাথে এটিকে পাওয়ার প্ল্যান্টের কাছাকাছি পপলার ক্রিকের কাছে একটি বৃহত্তর স্থানে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সাইটটি 1943 সালের 24শে জুন অনুমোদিত হয়েছিল। জায়গাটি প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল। ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য এলাকার বিদ্যমান রাস্তাগুলির উন্নতি করা হয়েছে। সাইটটিকে ইউএস রুট 70-এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, এবং আরেকটি, দীর্ঘ, টেনেসি স্টেট রুট 61-এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য। ক্লিঞ্চ নদীর উপর একটি পুরানো ফেরি উন্নত করা হয় এবং তারপর 1943 সালের ডিসেম্বরে একটি সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ব্লেয়ার, টেনেসি থেকে কে-25 সাইট পর্যন্ত একটি রেলপথ স্পার চালানো হয়েছিল। কিছু সাইডিংও সরবরাহ করা হয়েছিল। 1943 সালের 18ই সেপ্টেম্বর প্রথম মালবাহী গাড়ি লাইনটি অতিক্রম করে। প্রাথমিকভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের মাঠের বাইরে থাকার কথা ছিল, কিন্তু রাস্তার খারাপ অবস্থা এবং এলাকায় থাকার জায়গার অভাব যাতায়াতকে দীর্ঘ ও কঠিন করে তুলেছিল এবং এর ফলে শ্রমিকদের খুঁজে পাওয়া ও ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। নির্মাণ শ্রমিকদের তাই বড় কুঁড়েঘর এবং ট্রেলার ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। দ্য জে। কে-25 কর্মীদের জন্য এ. জোন্স ক্যাম্প, যা হ্যাপি ভ্যালি নামে পরিচিত, সেখানে 15,000 লোক ছিল। এর জন্য 8টি ডরমিটরি, 17টি ব্যারাক, 1,590টি কুঁড়েঘর, 1,153টি ট্রেলার এবং 100টি ভিক্টরি হাউসের প্রয়োজন ছিল। ক্লিঞ্চ নদী থেকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি পাম্পিং স্টেশন এবং একটি জল শোধনাগার তৈরি করা হয়েছিল। সুবিধার মধ্যে ছিল একটি স্কুল, আটটি ক্যাফেটেরিয়া, একটি বেকারি, থিয়েটার, তিনটি বিনোদন হল, একটি গুদাম এবং একটি কোল্ড স্টোরেজ প্ল্যান্ট। ফোর্ড, বেকন এবং ডেভিস 2,100 জনের জন্য একটি ছোট শিবির স্থাপন করেছিলেন। 1946 সালের 25শে জানুয়ারি শিবিরগুলির দায়িত্ব রোয়েন-অ্যান্ডারসন কোম্পানিকে হস্তান্তর করা হয় এবং 1946 সালের মার্চ মাসে বিদ্যালয়টি জেলা নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হয়। 1943 সালের 20শে অক্টোবর মূল সুবিধা এলাকায় কাজ শুরু হয়। যদিও সাধারণত সমতল, কিছু মাটি ও পাথর উঁচু এলাকা থেকে খনন করতে হয়েছিল এবং ছয়টি প্রধান এলাকা পূরণ করতে হয়েছিল, সর্বোচ্চ গভীরতা পর্যন্ত। সাধারণত জটিল ভারী যন্ত্রপাতি সম্বলিত ভবনগুলি পাথরের তলদেশ পর্যন্ত কংক্রিটের কলামে থাকত, তবে এর জন্য বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হাজার হাজার কলামের প্রয়োজন হত। সময় বাঁচানোর জন্য পরিবর্তে মাটির সংকোচন ব্যবহার করা হয়েছিল। যে জায়গাগুলি পূরণ করতে হয়েছিল সেখানে ভেড়ার পায়ের রোলার দিয়ে স্তরগুলি স্থাপন করা হয়েছিল এবং সংকুচিত করা হয়েছিল এবং নিচু অঞ্চলে সংকুচিত মাটি এবং খনন করা অঞ্চলগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন মাটির উপর পাদদেশ স্থাপন করা হয়েছিল। ক্রিয়াকলাপগুলি ওভারল্যাপ করা হয়েছিল, তাই গ্রেডিং চলাকালীন কংক্রিট ঢালা শুরু হয়েছিল। 1944 সালের 19শে জানুয়ারি ক্রেনগুলি ইস্পাতের ফ্রেমগুলি তুলতে শুরু করে। কে-25-এর মূল প্রক্রিয়া বিল্ডিংয়ের জন্য কেলেক্সের নকশায় 51 টি প্রধান প্রক্রিয়া ভবন এবং 3 পার্জ ক্যাসকেড বিল্ডিং সহ একটি চারতলা ইউ-আকৃতির কাঠামোর প্রয়োজন ছিল। এগুলি নয়টি বিভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে ছয়টি পর্যায়ের কোষ ছিল। কোষগুলি একটি বিভাগের মধ্যে স্বাধীনভাবে বা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হতে পারে। একইভাবে, বিভাগগুলি আলাদাভাবে বা একক ক্যাসকেডের অংশ হিসাবে পরিচালিত হতে পারে। যখন সম্পন্ন হয়, তখন 2,892টি পর্যায় ছিল। বেসমেন্টে সহায়ক সরঞ্জাম যেমন ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল। নিচতলায় কক্ষগুলি ছিল। তৃতীয় স্তরে পাইপিং ছিল। চতুর্থ তলায় ছিল অপারেটিং ফ্লোর, যেখানে কন্ট্রোল রুম এবং শত শত যন্ত্র প্যানেল ছিল। এখান থেকে অপারেটররা প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম বিভাগটি 1944 সালের 17ই এপ্রিল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল, যদিও বাধাগুলি এখনও স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মূল প্রক্রিয়া ভবনটি পেন্টাগনকে অতিক্রম করে বিশ্বের বৃহত্তম ভবন হয়ে ওঠে, যার একটি তল এলাকা এবং একটি আবদ্ধ আয়তন ছিল। কংক্রিট এবং গ্যাস পাইপ নির্মাণের প্রয়োজন। যেহেতু ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড ইস্পাতকে ক্ষয় করে এবং ইস্পাত পাইপিংকে নিকেলে প্রলেপ দিতে হয়, তাই ছোট পাইপগুলি তামা বা মোনেল দিয়ে তৈরি করা হত। সরঞ্জামগুলি ভ্যাকুয়াম চাপে পরিচালিত হত, তাই প্লাম্বিংকে বাতাসে আঁটসাঁট হতে হত। যে জায়গাগুলিতে পাইপিং বা ফিক্সচার স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। জে। এ. জোনস 1944 সালের 18ই এপ্রিল একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। ভবনগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, বাতাস ফিল্টার করা হয়েছিল এবং সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এবং মোপের মাধ্যমে করা হয়েছিল। শ্রমিকরা সাদা লিন্টলেস গ্লাভস পরেছিলেন। 1945 সালের মে মাসে নির্মাণ কার্যক্রমের শীর্ষে, সাইটে 25,266 জন লোক নিযুক্ত ছিল। অন্যান্য ভবনগুলি যদিও এখন পর্যন্ত বৃহত্তম, প্রধান প্রক্রিয়া ভবন (কে-300) ছিল কিন্তু অনেকগুলির মধ্যে একটি যা এই সুবিধাটি তৈরি করেছিল। সেখানে একটি কন্ডিশনিং বিল্ডিং (কে-1401) ছিল, যেখানে পাইপিং এবং সরঞ্জামগুলি ইনস্টলেশনের আগে পরিষ্কার করা হত। একটি খাদ্য পরিশোধন ভবন (কে-101), ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড থেকে অমেধ্য অপসারণের জন্য নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু কখনও সেভাবে পরিচালিত হয়নি কারণ সরবরাহকারীরা বায়বীয় বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায় খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করত। তিনতলা ঢেউ এবং বর্জ্য অপসারণ ভবন (কে-601) ক্ষয়প্রাপ্ত ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের "লেজ" প্রবাহকে প্রক্রিয়াজাত করে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকারী ভবন (কে-1401) প্রতি মিনিটে পরিষ্কার, শুষ্ক বাতাস সরবরাহ করে। কে-1201 বাতাসকে সংকুচিত করে। নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট (কে-1408) পাম্প সিল্যান্ট হিসাবে ব্যবহারের জন্য এবং আর্দ্র বাতাস থেকে সরঞ্জামগুলি রক্ষা করার জন্য গ্যাস সরবরাহ করেছিল। ফ্লোরিন উৎপাদনকারী উদ্ভিদ (কে-1300) ফ্লোরিন উৎপাদন করে, বোতলজাত করে এবং সংরক্ষণ করে। যুদ্ধের আগে এটির খুব বেশি চাহিদা ছিল না এবং কেলেক্স এবং ম্যানহাটন জেলা বড় আকারের উৎপাদনের জন্য চারটি ভিন্ন প্রক্রিয়া বিবেচনা করেছিল। হুকার কেমিক্যাল কোম্পানি দ্বারা বিকশিত একটি প্রক্রিয়া বেছে নেওয়া হয়েছিল। ফ্লুরিনের বিপজ্জনক প্রকৃতির কারণে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রেরণ করা অগ্রহণযোগ্য, এবং এটি ক্লিনটন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কসে সাইটে তৈরি করা উচিত। দুটি পাম্প হাউস (কে-801 এবং কে-802) এবং দুটি কুলিং টাওয়ার (এইচ-801 এবং এইচ-802) মোটর এবং সংকোচকারীগুলির জন্য প্রতিদিন শীতল জল সরবরাহ করে। প্রশাসনিক ভবনে (কে-1001) অফিসের জায়গা ছিল। একটি পরীক্ষাগার ভবনে (কে-1401) খাদ্য ও পণ্য পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের সুবিধা ছিল। পাঁচটি ড্রাম গুদামে (কে-1025-এ থেকে-ই) ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের ড্রাম সংরক্ষণের জন্য মেঝেতে জায়গা ছিল। মূলত এটি কে-27 সাইটে ছিল। কে-27-এর জন্য রাস্তা তৈরি করতে ভবনগুলি একটি ট্রাকে করে সরানো হয়েছিল। সাধারণ দোকান (কে-1035), খুচরা যন্ত্রাংশ (কে-1036) এবং সরঞ্জামের (কে-1037) গুদামও ছিল। একটি ক্যাফেটেরিয়া (কে-1002) আফ্রিকান আমেরিকানদের জন্য একটি পৃথক মধ্যাহ্নভোজের ঘর সহ খাবারের সুবিধা প্রদান করে। তিনটি চেঞ্জিং হাউস (কে-1008-এ, বি এবং সি), একটি ডিসপেনসারি (কে-1003), একটি যন্ত্র মেরামত ভবন (কে-1024) এবং একটি ফায়ার স্টেশন (কে-1021) ছিল। 1945 সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে, কেলেক্স 85 শতাংশ পর্যন্ত পণ্য সমৃদ্ধকরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য কে-25-এর সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেয়। গ্রোভস প্রাথমিকভাবে এটি অনুমোদন করেছিলেন, কিন্তু পরে এটি 540-পর্যায়ের সাইড ফিড ইউনিটের পক্ষে বাতিল করে দিয়েছিলেন, যা কে-27 নামে পরিচিত হয়ে ওঠে, যা সামান্য সমৃদ্ধ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। এটি তখন কে-25 বা ওয়াই-12-এ ক্যালট্রনগুলিতে খাওয়ানো যেতে পারে। কেলেক্স অনুমান করেছিলেন যে কে-27 থেকে সমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবহার করে কে-25 থেকে আউটপুট 35 থেকে 60 শতাংশ ইউরেনিয়াম-235-এ উন্নীত হতে পারে। 1945 সালের 3রা এপ্রিল কে-27-এ নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং 1945 সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়। কে-25-এর একটি অংশের "কার্যত একটি চীনা অনুলিপি" তৈরি করে নির্মাণ কাজটি ত্বরান্বিত করা হয়েছিল। 1946 সালের 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে, যখন ম্যানহাটন প্রকল্প শেষ হয়, তখন কে-25 সাইটে মানব-ঘন্টা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। কে-27 সহ মোট খরচ ছিল $479,589,999 ($in এর সমতুল্য)। ওয়াটার টাওয়ার (কে-1206-এফ) একটি কাঠামো ছিল যা জল ধারণ করত। এটি 1958 সালে শিকাগো ব্রিজ অ্যান্ড আয়রন কোম্পানি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং অগ্নি দমন ব্যবস্থার জন্য জলাধার হিসাবে কাজ করেছিল। এর নির্মাণে ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি 2013 সালের 3রা জুন পর্যন্ত কাজ করে, যখন ভালভগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরে এটি নিষ্কাশিত এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং 15 জুলাই পরিষেবা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। 2013 সালের 3রা আগস্ট এটি বিস্ফোরক দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। অপারেশন 1943 সালের মার্চ মাসে কে-25 প্ল্যান্টের প্রাথমিক নির্দিষ্টকরণে 90 শতাংশ ইউরেনিয়াম-235 সহ একদিনের পণ্য উৎপাদনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি উপলব্ধি করার সাথে সাথে এই লক্ষ্যমাত্রা 36 শতাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে, ক্যাসকেড ডিজাইনের অর্থ হল কারখানাটি কাজ শুরু করার আগে নির্মাণ সম্পূর্ণ করার প্রয়োজন ছিল না। 1943 সালের আগস্টে, কেলেক্স একটি সময়সূচী জমা দেয় যাতে 1945 সালের 1লা জুনের মধ্যে 5 শতাংশ, 1945 সালের 1লা জুলাইয়ের মধ্যে 15 শতাংশ এবং 1945 সালের 23শে আগস্টের মধ্যে 36 শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ উপাদান উৎপাদনের সক্ষমতা দাবি করা হয়। এই সময়সূচী 1944 সালের আগস্ট মাসে সংশোধিত হয়ে 1945 সালের 1লা জানুয়ারি নাগাদ 0.9 শতাংশ, 1945 সালের 10ই জুন নাগাদ 5 শতাংশ, 1945 সালের 1লা আগস্ট নাগাদ 15 শতাংশ, 1945 সালের 13ই সেপ্টেম্বর নাগাদ 23 শতাংশ এবং তার পর যত দ্রুত সম্ভব 36 শতাংশে পরিণত হয়। 1942 সালের 12ই ডিসেম্বর ম্যানহাটন জেলা এবং কেলগের মধ্যে একটি বৈঠকে কে-25 প্ল্যান্টটি ইউনিয়ন কার্বাইড দ্বারা পরিচালিত করার সুপারিশ করা হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, কার্বন এবং কার্বাইড কেমিক্যালসের মাধ্যমে হবে। 1943 সালের 18ই জানুয়ারি একটি খরচ-সহ-নির্ধারিত-ফি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা প্রতি মাসে 75,000 মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে। পরে কে-25 এবং কে-27 উভয়ই পরিচালনার জন্য এটি প্রতি মাসে 96,000 মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়। ইউনিয়ন কার্বাইড এই সুবিধার একমাত্র অপারেটর হতে চায়নি। ইউনিয়ন কার্বাইড ফোর্ড, বেকন ও ডেভিস দ্বারা কন্ডিশনিং প্ল্যান্টটি নির্মাণ ও পরিচালনার পরামর্শ দেয়। ম্যানহাটন জেলা এটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে এবং 1945 সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত পরিষেবাগুলির জন্য 2,16,000 মার্কিন ডলার ফি দিয়ে একটি ব্যয়-সহ-নির্ধারিত-ফি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। 1945 সালের 1লা মে চুক্তিটি বাতিল করা হয়, যখন ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানাটি দখল করে। তাই ফোর্ড, বেকন এবং ডেভিসকে 202,000 মার্কিন ডলার দেওয়া হয়েছিল। অন্য ব্যতিক্রম ছিল ফ্লোরিন উদ্ভিদ। হুকার কেমিক্যালকে ফ্লোরিন প্ল্যান্ট নির্মাণের তদারকি করতে এবং প্রাথমিকভাবে 24,500 মার্কিন ডলার নির্দিষ্ট মূল্যে এটি পরিচালনা করতে বলা হয়েছিল। 1945 সালের 1 ফেব্রুয়ারি কারখানাটি ইউনিয়ন কার্বাইডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। 1944 সালের আগস্টে ইউনিয়ন কার্বাইড কে-300 কমপ্লেক্সের একটি অংশ দখল করে নেয় এবং 1944 সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের পরিবর্তে নাইট্রোজেন ব্যবহার করে এবং তারপর 1945 সালের এপ্রিল পর্যন্ত পারফ্লুওরোহেপ্টেন ব্যবহার করে একটি পাইলট প্ল্যান্ট, প্রশিক্ষণ অপারেটর এবং উন্নয়নশীল পদ্ধতি হিসাবে পরিচালিত হয়। বায়বীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্রের নকশাটি বিভাগগুলিতে সম্পন্ন করার অনুমতি দেয় এবং অন্যদের উপর কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় এগুলি কার্যকর করা হয়। জে। এ. জোনস 1944 সালের শেষের দিকে প্রথম 60টি পর্যায় সম্পন্ন করেন। প্রতিটি পর্যায় গ্রহণ করার আগে, এটি জে দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ. জোনস, কার্বাইড এবং কার্বন এবং এসএএম ল্যাবরেটরিজ প্রযুক্তিবিদরা যাচাই করার জন্য যে সরঞ্জামগুলি কাজ করছিল এবং কোনও ফুটো হয়নি। চার থেকে ছয় শতাধিক মানুষ এই পরীক্ষার জন্য আট মাস ব্যয় করেছিলেন। 1945 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পারফ্লুওরোহেপ্টেন একটি পরীক্ষামূলক তরল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যখন ক্ষয়কারী প্রকৃতি সত্ত্বেও ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ম্যানহাটন জেলা প্রকৌশলী কর্নেল কেনেথ নিকোলস মেজর জন জে. মোরানকে কে-25-এ উৎপাদনের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। 1945 সালের ফেব্রুয়ারিতে উৎপাদন শুরু হয় এবং প্রথম পণ্যটি মার্চ মাসে ক্যালট্রনে পাঠানো হয়। এপ্রিলের মধ্যে, বায়বীয় বিচ্ছুরণ কেন্দ্রটি 1.1 শতাংশ পণ্য উৎপাদন করছিল। এরপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে হার্শ কেমিক্যাল কোম্পানি থেকে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড ফিড প্রক্রিয়াকরণের পরিবর্তে, বায়বীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্টটি এস-50 তাপীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্টের পণ্য গ্রহণ করবে, যার গড় সমৃদ্ধি হবে প্রায় 0.85 শতাংশ। পণ্য সমৃদ্ধকরণের উন্নতি অব্যাহত ছিল, কারণ আরও পর্যায় অনলাইনে এসেছিল এবং প্রত্যাশার চেয়ে ভাল পারফর্ম করেছিল। জুন মাসে পণ্য 7 শতাংশে উন্নীত হচ্ছিল; সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা 23 শতাংশে পৌঁছেছিল। 9ই সেপ্টেম্বর এস-50 প্ল্যান্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং 1945 সালের 11ই সেপ্টেম্বর কেলেক্স শেষ ইউনিটটি ইউনিয়ন কার্বাইডে স্থানান্তরিত করে। 1945 সালের 6ই আগস্ট হিরোশিমায় বোমা হামলায় ব্যবহৃত লিটল বয় পারমাণবিক বোমায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল। 1945 সালের আগস্টে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ম্যানহাটন প্রকল্পের অগ্রাধিকার গতি থেকে অর্থনীতি এবং দক্ষতার দিকে সরে যায়। ক্যাসকেডগুলি বিন্যাসযোগ্য ছিল, তাই তারা সমান্তরালভাবে চালানোর মাধ্যমে সামান্য সমৃদ্ধ পণ্যের একটি বড় পরিমাণ বা সিরিজে চালানোর মাধ্যমে অল্প পরিমাণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ পণ্য তৈরি করতে পারত। 1946 সালের গোড়ার দিকে, কে-27 চালু হওয়ার সাথে সাথে, সুবিধাটি প্রতিদিন উৎপাদন করছিল, যা 30 শতাংশে সমৃদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল সমৃদ্ধকরণ আরও 60 শতাংশে উন্নীত করা। 1946 সালের 20শে জুলাই এটি অর্জন করা হয়। এটি একটি সমস্যা উপস্থাপন করেছিল, কারণ ওয়াই-12 এত বেশি সমৃদ্ধ খাদ্য পরিচালনা করার জন্য সজ্জিত ছিল না, তবে লস আলামোস ল্যাবরেটরির 95 শতাংশ প্রয়োজন ছিল। কিছু সময়ের জন্য, সমৃদ্ধকরণ 30 শতাংশে হ্রাস করার জন্য পণ্যটি খাদ্যের সাথে মিশ্রিত করা হয়েছিল। একাগ্রতাকে 95 শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া নিরাপত্তার উদ্বেগ বাড়িয়েছে, কারণ সেখানে একটি গুরুতর দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল। পার্সিভাল কিথ, নরিস ব্র্যাডবারি, দারোল ফ্রোম্যান, এলমার ই কার্কপ্যাট্রিক, কেনেথ নিকোলস এবং এডওয়ার্ড টেলারের কাছ থেকে কিছু আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হলে এটি নিরাপদে করা যেতে পারে। 1946 সালের 28শে নভেম্বর কে-25 প্ল্যান্ট 94 শতাংশ পণ্য উৎপাদন শুরু করে। এই মুহুর্তে, তারা বায়বীয় বিস্তার ধারণার একটি গুরুতর ত্রুটির মধ্যে পড়েছিলঃ ইউরেনিয়াম-235-এ সমৃদ্ধকরণ অযাচিত এবং মোটামুটি অকেজো ইউরেনিয়াম-234-এ পণ্যটিকে সমৃদ্ধ করেছিল, যার ফলে সমৃদ্ধকরণ 95 শতাংশে উন্নীত করা কঠিন হয়ে পড়ে। 1946 সালের 6ই ডিসেম্বর প্রতিদিন 93.7 শতাংশ ইউরেনিয়াম-235 এবং 1.9 শতাংশ ইউরেনিয়াম-234-এ উৎপাদন হ্রাস পায়। লস আলামোস ল্যাবরেটরি এটিকে একটি সন্তোষজনক পণ্য হিসাবে বিবেচনা করেছিল, তাই 1946 সালের 26শে ডিসেম্বর ওয়াই-12-এ সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম হ্রাস করা হয়েছিল। ম্যানহাটন প্রকল্পটি কয়েক দিন পরে শেষ হয়। 1947 সালের 1লা জানুয়ারি কে-25 সুবিধার দায়িত্ব নতুন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের হাতে চলে যায়। কারখানার শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল অয়েল, কেমিক্যাল অ্যান্ড অ্যাটমিক ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন (ওসিএডাব্লু)। বন্ধ এবং ধ্বংস কে-25 যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বায়বীয় বিস্তার সুবিধার জন্য একটি প্রোটোটাইপ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল কে-27 যা 1945 সালের সেপ্টেম্বরে সম্পন্ন হয়েছিল। এর পরে আসে 1951 সালে কে-29,1951 সালে কে-31 এবং 1954 সালে কে-33। 1952 সালে কেন্টাকির পাদুকায় এবং 1954 সালে ওহাইওর পোর্টসমাউথে আরও বায়বীয় বিস্তার সুবিধা নির্মিত হয়েছিল। 1955 সালে কে-25 প্ল্যান্টের নাম পরিবর্তন করে ওক রিজ গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্ট রাখা হয়। বর্তমানে, ইউরেনিয়াম আইসোটোপ পৃথকীকরণ সাধারণত আরও শক্তি-দক্ষ আল্ট্রা সেন্ট্রিফিউজ প্রক্রিয়া দ্বারা করা হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত এবং আটক অবস্থায় কর্মরত বন্দী জার্মান প্রকৌশলীদের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল। সেন্ট্রিফিউজ প্রক্রিয়াটি ম্যানহাটন প্রকল্পের জন্য বিবেচিত প্রথম আইসোটোপ পৃথকীকরণ পদ্ধতি ছিল, তবে প্রকল্পের প্রথম দিকে প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের কারণে এটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। 1950-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন জার্মান বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা সোভিয়েতের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পান, তখন পশ্চিমারা অতিমাত্রায় সেন্ট্রিফিউজ নকশা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণকে এই আরও দক্ষ প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত করতে শুরু করে। সেন্ট্রিফিউজ প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে 1940 এবং 1950-এর দশকের "কে" এবং "ওয়াই" শৈলীর পৃথকীকরণ কেন্দ্রগুলি নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল সম্পদ ছাড়াই ছোট আকারে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ করা সম্ভব হয়েছিল, যা ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক বিস্তারের উদ্বেগের প্রভাব ফেলেছিল। 1961 সালে ওক রিজে সেন্ট্রিফিউজ ক্যাসকেডগুলি কাজ শুরু করে। 1975 সালে একটি গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ পরীক্ষা সুবিধা (কে-1210) খোলা হয়, তারপরে 1982 সালে একটি বৃহত্তর সেন্ট্রিফিউজ প্ল্যান্ট প্রদর্শন সুবিধা (কে-1220) খোলা হয়। রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসনের 25 শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন কমানোর আদেশের জবাবে, কে-25 এবং কে-27 1964 সালে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, কিন্তু 1969 সালে কে-25 পারমাণবিক চুল্লিতে ব্যবহারের জন্য 3 থেকে 5 শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন শুরু করে। মার্টিন মেরিয়েটা এনার্জি 1984 সালে ইউনিয়ন কার্বাইডকে অপারেটর হিসাবে প্রতিস্থাপন করে। 1985 সালের 27শে আগস্ট গ্যাসীয় বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়। 1989 সালে ওক রিজ গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ প্ল্যান্টের নাম পরিবর্তন করে ওক রিজ কে-25 সাইট এবং 1996 সালে পূর্ব টেনেসি প্রযুক্তি পার্ক রাখা হয়। 2001 সালে পোর্টসমাউথে এবং 2013 সালে পাদুকায় গ্যাসীয় বিচ্ছুরণ ব্যবহার করে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত বাণিজ্যিক ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগ (ডিওই) 1997 সালে ব্রিটিশ নিউক্লিয়ার ফুয়েলস লিমিটেডের (বি. এন. এফ. এল) সাথে এই সুবিধাগুলি দূষণমুক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার জন্য চুক্তি করে। এর সহায়ক সংস্থা রিঅ্যাক্টর সাইটস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (আর. এস. এম. সি) 2007 সালের জুন মাসে এনার্জিসোলিউশনস দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে কে-29, কে-31 এবং কে-33 অন্যান্য ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ঠিকাদার বেচটেল জ্যাকবস 2005 সালের জুলাই মাসে এই সুবিধার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কে-29 ধ্বংসের কাজ 2006 সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় এবং আগস্ট মাসে শেষ হয়। কে-33 ধ্বংস 2011 সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় এবং 2011 সালের সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়। এর পরে কে-31 ধ্বংস করা হয়, যা 2014 সালের 8ই অক্টোবর শুরু হয় এবং 2015 সালের 26শে জুন শেষ হয়। বেচটেল জ্যাকবসকে 2008 সালের সেপ্টেম্বরে কে-25 সুবিধাটি ভেঙে ফেলার জন্য চুক্তি করা হয়েছিল। 1. 48 কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের এই চুক্তিটি 2007 সালের অক্টোবর পর্যন্ত পূর্ববর্তী করা হয়েছিল এবং 2011 সালের আগস্টে শেষ হয়েছিল। তারপর থেকে ডিওই-এর বর্তমান পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ঠিকাদার, ইউআরএস। সিএইচ2এম হিল ওক রিজ (ইউসিওআর) দ্বারা ধ্বংসের কাজ করা হয়েছে। 2014 সালের জুলাই মাসের মধ্যে কে-25 কেন্দ্রটি ভেঙে ফেলার কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। 2013 সালের 23শে জানুয়ারির মধ্যে, উত্তর ও পশ্চিম অংশের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়, পূর্ব অংশের মাত্র একটি ছোট অংশ অবশিষ্ট থাকে (পূর্ব অংশের 24টির মধ্যে 6টি ইউনিট)। 2013 সালের 19শে ডিসেম্বর পূর্ব অংশের চূড়ান্ত অংশটি নামিয়ে আনা হয়। সর্বশেষ 2014 সালে ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করা হয়। 2016 সালের ফেব্রুয়ারিতে ওক রিজে পাঁচটি বায়বীয় বিচ্ছুরণ সুবিধার মধ্যে শেষটি কে-27 ধ্বংস করা শুরু হয়। 2016 সালের 30শে আগস্ট মার্কিন সিনেটর লামার আলেকজান্ডার এবং মার্কিন কংগ্রেস সদস্য চাক ফ্লিশম্যান 1,500 জন কর্মীর সঙ্গে শেষ প্রাচীর ভেঙে পড়া দেখতে যোগ দেন। 2017 সালের 28শে ফেব্রুয়ারি এর ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। 2020 সাল থেকে, কে-25 সাইটটি ওক রিজ শহরে পরিষেবার জন্য একটি সাধারণ বিমান বিমানবন্দরে আংশিকভাবে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি ওক রিজ শহরের কর্মকর্তারা, টেনেসি পরিবহন বিভাগ, অ্যাপালেচিয়ান আঞ্চলিক কমিশন, ডিওই এবং ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসনের মধ্যে একটি যৌথ প্রচেষ্টা। সাইটে বেশ কয়েকটি ছোট বেসরকারী পারমাণবিক সুবিধাও পরিকল্পনা করা হয়েছে। 2020 সালের 27শে ফেব্রুয়ারি, কে-25 ইতিহাস কেন্দ্র, 7,500 বর্গফুটের একটি জাদুঘর এই স্থানে খোলা হয়। জাদুঘরটি আমেরিকান মিউজিয়াম অফ সায়েন্স অ্যান্ড এনার্জির (এএমএসই) একটি শাখা এবং এতে কে-25 সাইট সম্পর্কিত শত শত মূল নিদর্শন এবং ইন্টারেক্টিভ প্রদর্শনী রয়েছে। বিবরণ বাহ্যিক লিঙ্ক কে-25 হিস্ট্রি সেন্টার অন-সাইট মিউজিয়াম কে-25 ভার্চ্যুয়াল মিউজিয়াম কে-25 এর ঐতিহাসিক ছবি এড ওয়েস্টকট দ্বারা কে-25 বিল্ডিংয়ের উত্তর প্রান্তের ধ্বংস (ভিডিও) ঐতিহাসিক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারিং রেকর্ড (এইচ. এ. ই. আর) ডকুমেন্টেশন, স্টেট হাইওয়ে 58, ওক রিজ, অ্যান্ডারসন কাউন্টি, টিএন-এর অধীনে দায়ের করা হয়েছেঃ টেনেসি-তে 1944 সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি টেনেসি বিল্ডিং এবং কাঠামোগুলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যা 1944 সালে সম্পন্ন হয়েছিল টেনেসি-তে ঐতিহাসিক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারিং রেকর্ড 2013 সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত ম্যানহাটন প্রকল্পের আইসোটোপ পৃথকীকরণ সুবিধাগুলির আইসোটোপ পৃথকীকরণ সুবিধাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সুপারফান্ড সাইটগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওক রিজ, টেনেসি রোয়েন কাউন্টি, টেনেসি সুপারফান্ড সাইটগুলির পারমাণবিক অস্ত্র অবকাঠামো