7月23-26日进山装修圆满成功
七月梦想计划开始计划临安清凉峰镇娃哈哈幼儿园改造方案,与对方幼儿园协商确认后,亲自去建材市场买相关材料,并联系巴士、召集志愿者。于7月23日,在杭州下城区幼儿园特级教师俞春晓的陪同下,一同前往临安市清凉峰镇娃哈哈幼儿园,进行为期4天的园舍改造计划。在改造期间,梦想计划提供志愿者15人,齐心协力、共同合作,晚上加班加点,对室内外墙面、围墙进行重新粉刷,对大型玩具、柱子、栏杆、柜子、门、窗框进行打磨重新上漆,对墙面进行彩绘,对地板进行塑胶地板的铺设,对灯进行安装,对玩具物品进行摆设,并于7月26日,进行了与幼儿园小朋友的联欢会。 经过4天大家的共同努力,幼儿园焕然一新,在联欢会上,园长陈宝青激动的流下了眼泪。小朋友们在教室内玩耍时快乐的笑脸是我们这些天辛苦的最大回报。 临安清凉峰镇娃哈哈幼儿园改造方案 室内: 墙面粉刷及绘图、悬挂修饰物制(8.14*3.05*2+5.64*3.05*2 84.058*4) 门上漆 (2.53*1.1*8 44.6) 灯的更换 床的重新上漆 桌椅重新的上漆 柜子的重新上漆 塑胶地板的铺设 (8.14*5.64*4 183.4) 黑板重新上漆 (3.45*1.1*4 15.18) 走廊: 灯的更换 柱子上漆 外墙粉刷及绘画 柜子上漆 室外: 滑梯的重新上漆 玩具的清洗 围墙的粉刷 (56.5*1.5 84.75) 栏杆的重新上漆 墙面总面积 491.71 围墙 84.75 576.46平方米 地面总面积 210左右 "梦想计划"改造临安清凉峰镇娃哈哈幼儿园志愿者通知书 活动时间； 7月23日上午8点出发,预计车程3小时,7月26日返杭。 活动目的地: 临安清凉峰镇白果村娃哈哈幼儿园 住宿场地: 幼儿园边一公里处农家乐 需准备用品: 洗漱用品及更换衣物(由于主要进行上漆、墙绘等工作,出汗较多,尽量携带耐脏的衣物,并且足够每天更换。),防虫、防晒用品、创口贴等。注意事项: 1. 集合时间确认后,请准时到达集合地点。 2. 到达住宿地后,请爱护设施。 3. 请确保活动过程中手机联系的畅通,梦想计划组可以与你及时联系。 4. 晚上8点后,请勿独自外出。 5. 请勿靠近池塘等危险地方。 6. 在改造过程中,请注意工具的使用安全,切勿将油漆等撒到眼睛等地方。 7. 活动过程中的交通费、日常餐费、住宿费将由梦想计划支付,请保管好自己的随身财物,活动中个人不需花钱,尽量避免携带贵重物品及过多钱财,携带200足矣。 8. 出发日请身着黄色dream衣服,要拍照并录制vcr。准备一段话,内容大致为鼓励自己,同时寄托美好心愿。 9. 第三天晚上小型篝火晚会,请准备一个小节目。 梦想计划组 2012年7月3日星期二 梦想计划7月进山行程表 日期 时间 内容 7月23日 上午 早晨7点前在**校门口集合(一辆巴士),人齐后前往**家园搬运本次活动所要带的货物,接着前往临安清凉峰镇娃哈哈幼儿园,预计10点半抵达,在巴士上分配下午大致任务。抵达后将货物卸下,巴士返杭,志愿者前往住处(离幼儿园一公里的农家乐)放下行李,并在农家乐中就餐。 下午 下午12点30分,前往幼儿园所在地清理墙面,用铅笔区分出色块,着手粉刷园区墙面(若教室还未清空则先清空教室)届时将有工人和我们一起工作。晚上5点半结束下午工作,6点左右回农家乐用餐。 晚上 继续白天的部分工作,农家乐2人一间屋子, 包吃住. 7月24日 上午 早上6点半起床,7点用餐,7点半前往园区,开展工作。完成前一天遗留下来刷墙的工作。若已完成则开始着手大型玩具、柜子、桌椅、柱子、栏杆的重新上漆,同时负责绘画的同学着手在墙面上用铅笔画出图案草图。中午11点15分结束上午的工作,11点半回农家乐用餐。 下午 1点15分前往幼儿园,开始工作。完成上午遗留下来的工作期望在3点前完成。并且开始着手墙体的彩绘(丙烯颜料)。晚上5点半结束下午工作,6点回农家乐用餐。 晚上 继续白天的部分工作,农家乐2人一间屋子, 包吃住. 7月25日 上午 早上6点半起床,7点用餐,7点半前往园区,开展工作。完成前一天遗留下来的工作。并且开始进行手工制作,进行教室地面的铺平,同时开展大型塑料玩具的洗刷工作。11点15分,上午工作结束,11点半农家乐用餐。 下午 1点15分前往幼儿园,开始工作。完成上午遗留下来的工作,完成后将园区中课桌、柜子等回复原状,摆放玩具等物品,并进行手工制作,铺设地板。晚上5点半,结束下午工作,6点左右农家乐用餐。 晚上 继续白天的工作,返回农家乐。 7月26日 上午 上午6点半起床,7点用餐,7点半前往园区工作。进行教室左后的布置。中午11点15分结束工作,11点半用餐。 下午 2点开始联欢会(请每位同学准备一个节目, 时间不限,会邀请幼儿园园长和部分老师参与,比较轻松随意),3点半结束 等待巴士,4点钟返杭,预计6点到杭,集体用餐。