成都绕城接待寺至成龙立交整治已完成75% 预计8月31日全部完工
您的浏览器不支持此视频格式封面新闻讯(记者 李智 摄影 杨涛)从今年4月10日起,成都绕城高速开始第一阶段整治工程,从接待寺立交至成龙立交,主要包括路面病害挖补、罩面及部分匝道病害处治罩面,波形护栏翻新、立柱提升,标线翻新以及锦城绿道绕城线内工程等。7月31日,记者从川西高速公司了解到,目前第一阶段已完成75%工程量,但受到汛期降雨不断影响,第一阶段完工的时间,将被延后至8月31日。据了解,由于今年汛期提前到来,5月即入汛,成都区域降雨又大量集中在夜间,自2018年4月10日截止7月28日,共计110天,共计30天因下雨未能施工。同时,有效施工期还要除去"5.1劳动节"、"5.12纪念日"、"高考"、"中考"、"端午节"等各类不能施工的特殊时段,累计24天,总共有54天未施工,实际有效施工时间仅为56天,是预计有效施工天数的一半。根据气象部门统计,今年全省降水量较常年均值偏多40%,是有记录以来最高的一年,也对施工也造成了巨大影响。但是,在不利情况下,川西公司增加人力、物力、财力投入,加大施工作业面,争分夺秒抢抓工期,力争最大限度提升工作效率。其次,通过研究制定雨天施工的相关规范制度和施工流程,通过对雨情的预判,针对雨势大小安排施工,用一半的施工时间,目前完成了工程超过75%的工作量。川西高速公司表示,通过合理测算,以及与上级主管部门、成都市相关部门、交警、执法等协调,决定将绕城高速形象提升第一阶段工程完工时间延至8月31日,希望社会各界理解支持,待整治完成后,大家的通行体验也将大为提高。