【争先故事】为了完美履约,他一次又一次向"不可能"发起挑战!
安徽广播电视新中心 安徽广播电视新中心紧邻天鹅湖中心景区,平面造型如飞翔之凤,成为合肥市一颗闪耀的明珠。它拥有全国最大的跨主干道连桥,最高的屋顶天线发射塔；中庭采光顶为雨滴型张弦桁架结构,最大跨度47.98米,其上弦为钢结构,下弦为高强拉索及钢拉杆,作为一种新的结构体系,安徽广电项目还首创异形结构的张弦桁架分级张拉施工工法,该项技术达到了国内领先水平。 2010年5月,一个"烫手山芋"突然落到工地上。业主要求一周内拆除安徽广电新中心西区1号演播厅上方高支模,该区域分包直接拒绝施工；劳务队伍愿意拆除,但要求增加工期。原本火热的工地氛围,突然凝重了。 原来,1号演播厅上方高支模大多为40米跨度桁架,单体1.2米厚、4.5米宽,最高处有70-80米高,拆除量将近500吨；一周内拆完是不可能的事。 王金宇 正在业主一筹莫展时,长得白白净净、斯斯文文,27岁的工程钢结构项目负责人王金宇突然站了出来,"拆除任务交给我们中建三局二公司工业公司,保证一周内完成任务！" 一时间工地哗然了,大家议论纷纷:才来工地1个月,就这么大口气,王金宇是"愣头青",还真有三头六臂？别人唯恐躲不过的坑,他却主动跳,能承受住这么大的压力吗？ 王金宇没理会这些议论。虽然他在多个钢结构项目工作过,但如此庞大的施工量还是头一回接触,王金宇知道肩上担子的分量,玩命似的扑到了工地上。 他围着施工场地转了一圈又一圈,几十米的高支模爬上又爬下；研究了拆除方案的可行性和安全性,大胆提出大段切割配合履带吊拆除方案,并说服业主及监理全力配合。 5天后,西区高支模全部拆除完毕,比业主要求工期提前2天,王金宇一战成名。 当年10月,为保证安徽广电新中心1号演播厅在当年春晚前投入使用,业主提出必须一个半月内将西区雨棚交付装饰单位。这一要求,甲指分包认为不可能完成,决定放弃施工任务。焦急万分时,业主再次想到了王金宇。 如此棘手的任务,公司钢结构项目内部上反对的声音却是一浪高过一浪。一是45天的工期要求非常不合理；二是西区雨棚钢结构还未进行深化设计、多业务的配合难度很大。可谓成则成已,不成将直接影响分公司的声誉。 王金宇艰难抉择着:解业主燃眉之急,也是为企业树立品牌,年轻人岂能畏首畏尾？最终,他决定再次承担起施工任务,向"不可能"发起了挑战。 整个项目部马上行动起来,一方面请求分公司抽调精兵强将,制定施工计划,核对设计图纸与实际工况差异；另一方面派遣技术骨干配合加工厂开展深化设计,组织材料加工。 没有成熟的施工经验可循,王金宇就翻阅各类施工技术杂志,比较各类施工做法,确定悬挑雨棚的安装固定位置、杆件长度及仰角等关键数据。 "那段时间我每天只休息两三个小时,闭眼做梦也都是雨棚施工方案的事情。" 一个半月后,看到西区外围漂亮的银色雨棚,业主微笑着对王金宇点头示意,表达着对这位年轻小伙的认可和褒奖。项目钢结构工程的完美履约,也成为中建三局二公司工业公司在华东片区的标杆,吸引一批又一批业内外人士参观学习。对此,王金宇说:"不管当时有多难,作为三局青年,我们都要咬着牙试一试、挺一挺,把 不可能 变成了可能,可能就创造了新的记录。