期待,凤凰山山前路东段有望明年八月完建
凤凰山山前路系达州中心城区缓堵保畅及"十大民生实事"重大项目之一是连接老城区与西外新区的又一交通要道随着塔石路2号桥的建成西段已经正式通车运行那么,东段的建设进展如何呢？凤凰山山前路东段于2017年10月开始动工。经过一年多来的紧张建设,目前已完成施工总量的60%。两大控制性工程-游乐园大桥和吴家沟大桥正在快速推进。现在就让小编带你一起去现场瞧瞧吧游乐园大桥全长239.83米,宽12.5米,采取建墩铺梁方式建设,预计春节前能完成全部桥墩桥台的建设任务。目前预制桥面的t梁也已架设完毕,接下来即可开始桥面的预制。待全部桥墩建设结束,可直接铺装预制好的桥面,从而加快游乐园大桥的施工建设进度。同时,吴家沟跨铁路大桥的建设也在有序推进中。该桥采用挂篮现浇的方式、悬臂现挂施工,由两个桥墩"相向对称延伸、中间合拢"建设桥面。该桥全长320米,宽12.5米,有2个桥台和4个桥墩。目前除0号桥台和1号桥墩因跨铁路线进度稍缓外,其余的桥墩柱均已灌注完成。据悉,凤凰山山前路东段全线路基开挖量已达90%以上,沿线边坡混凝土挡墙也在加紧建设。从凤州山庄起至半山嘉园小区后长达3.2公里的路基已初具雏形。目前正在进行半山嘉园小区背后至吴家沟大桥之间最后数百米路段的开挖。据施工负责人说,项目有望在明年8月份完成全线工程建设任务。据了解,凤凰山山前路东段建设起于凤凰池黄桷树附近,上跨市游乐园及北岩寺路,从建设培训中心后面经凤州山庄至达高中凤翎校区后,在凤凰山梅园附近接北翎路,经半山嘉苑小区、新世纪学校后,建吴家沟大桥,上跨达万铁路及吴家沟,从北外肖公庙加油站后侧与国道210线相接。全长3.9公里,宽12.5米。