地上プールを作るための重要な手順は？
工事前の現場打ち合わせ - プールの工事を始める前に、工事前の現場打ち合わせを予定するのだ。設計コンサルタントの立ち会いのもと、現場監督が図面を確認し、設計に変更がないことを確認するため、お庭を点検するのだ。

掘削 - 穴を掘り、余分な土を取り除いたり落としたりする。プールの壁や底がこの部分を占めるため、穴はプールの完成形より少し大きく、深くなります。

フォーム＆スチール - プールを掘った後、その穴を「スチール鉄筋」で補強し、プールに必要な強度を追加するのだ。

市の検査 - 鉄筋を設置した後、検査官がプールの計画を確認し、すべてが規格に適合していることを確認するため、現場を検査するのだ。

グナイト - プールのシェルとステップを構成するコンクリートを吹き付け、塗布するのだ。プールのデザインにスイムアウトや噴水、ガナイトスパが含まれる場合は、それらもこの工程に含まれます。

埋め戻し＆グレードアップ - グナイトが乾燥したら、壁やブレースの周囲を埋め戻す作業に入ります。掘削した材料は、新しく建設されたプールのシェルと裏庭の残りの部分との間の空間を埋めるために使用されます。

配管工事と検査 - 配管工が工事を開始し、溝を掘ってプールからプール設備までの配管を敷設するのだ。スプレー、噴水、ロックフォールなどの水上設備用の配管も、プールの戻り管やスキマーとともに設置されます。配管工事終了後、市は工事完了を検査するのだ。

敷地の勾配 - デッキを設置する前に、工事担当者がパティオの下地となる部分を平らにし、圧縮するのだ。

タイルとコーピングの設置 - タイルクルーがプールのウォーターラインのタイルとコーピングを設置するのだ。プールのデザインに岩が使用されている場合は、この段階で別のクルーが追加作業を行うこともあるのだ。プールのデザインでデッキの端に擁壁が必要な場合、この段階で施工するのだ。

デッキの設置 - クルーがデッキとプランターエリアの形状を整え、砂をかけます。この工程が完了したら、岩やタイルの仕上げを行いるのだ。

電気-電気機器前フックアップ：プールポンプ、フィルター、ガスヒーター（該当する場合）を設置するのだ。プール機器が使用する主電源用の電線管を通す。また、照明やプールに必要な配線を設置するのだ。この時に市の検査もあるのだ。

スクリーン - スクリーンを選択した場合、フッターを打ち、スクリーンを施工するのだ。
プールプラスター - プールのコンクリート表面を整え、プールの仕上げを施し、プールに水を満たします - 仕上げは水中で硬化させます。  プールが満杯になるまで、一度始めた水は途切れることなく入れておく必要があるのだ。水がタイルラインの半分（ウォーターラインタイルの真ん中）に達した時点で、プールは完全に満水とみなされます。

清掃と検査 - この段階では、プールの建設中に生じたゴミを取り除き、庭の最終的な整地も行いるのだ。ほとんどの地域では、市役所の検査官が、プールを安全に使用できるよう検査し、すべてが適切に完了したことを確認するのだ。

プールスクール - プールのバランスが整ったところで、サービス部門からオリエンテーションの日程について連絡があるのだ。このオリエンテーションでは、新しいプールに関するあらゆる質問にお答えし、プール設備の正しい使い方をご案内するのだ。

スイム！なのだ。