入力されたワードを説明してください。
フロート (プロジェクト管理)
フロート (英: float)またはスラック (英: slack)は、プロジェクト管理では、プロジェクトネットワーク内のタスクが遅延しても、次の遅延を及ぼさない余裕時間のこと。
"トータルフロート"はパスに関連付けられる。プロジェクトネットワーク図に4つのクリティカルでないパスがある場合、そのプロジェクトには"合計"4つのそれぞれの"フロート"値がある。パスの"トータルフロート"は、パス内のすべての活動の"フリーフロート"値の組み合わせとなる。
"トータルフロート"はスケジュールの柔軟性を表し、パスが完了するための遅い開始日から早い開始日を引くことで計算できる。 フロートはクリティカルパス法の中核概念であり、クリティカルでない活動のトータルフロートは、活動のクリティカルパスドラッグ、つまりプロジェクトの期間に追加される時間の長さを計算するための鍵となる。 