Nguyên nhân 8 dự án thoát nước, xử lý nước thải ở Hà Nội chậm tiến độ
(VTC News) -
Giám đốc Sở Xây dựng nêu nguyên nhân 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải ở Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng chậm tiến độ.
Sáng 7/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu tái chất vấn việc UBND thành phố đã cam kết phê duyệt 8 dự án thoát nước và xử lý nước thải, nhưng tới nay mới trình được 4 dự án. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm tiến độ.Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, Sở đã triển khai thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư của 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Sở Xây dựng đã trình HĐND thành phố được 4 dự án, hiện nay còn 4 dự án.Đối với dự án cải thiện môi trường thoát nước tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm thì chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được chủ trương đầu tư của dự án này.Còn 3 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 894 tỷ đồng, tháng 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ của phân khu N10 - là cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.Giám đốc Sở Xây Dựng Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn.Đối với Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Với tổng mức đầu tư như vậy và với cả toàn bộ phần lưu vực của dự án này là 2.894 tỷ đồng.Lý do của dự án này chậm do liên quan lưu vực sông, phải kết nối được tới khoảng xấp xỉ 100 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện nay đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư.Về Dự án thu gom và xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ với toàn bộ diện tích hơn 3.000ha với tổng mức đầu tư là 2.900 tỷ đồng."Hiện nay, dự án này gặp phải xác định khi vị trí đấu nối đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; nhiều tuyến đường chưa được đầu tư theo quy hoạch cho nên việc xác định việc xây dựng nhà máy cần phải được rà soát. Sở Xây dựng đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc này”, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong thông tin.Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân Quang (Tổ đại biểu quận Thanh Xuân) cho biết, tại kỳ họp thứ 10 (12/2022) và kỳ họp thứ 12 (7/2023), đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn về việc chậm tiến độ triển khai xây dựng Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (huyện Chương Mỹ).Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.UBND TP cũng đã cam kết hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch xong trong quý III/2023, khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý II/2025.Đại biểu đề nghị UBND TP cho biết rõ hơn về kết quả thực hiện cam kết trên của thành phố, giải pháp nào để đảm bảo tiến độ đưa nhà máy vào sử dụng vào quý II/2025.Trả lời câu hỏi của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong hiện tại đang được duyệt với công suất 450 tấn/ngày đêm."Doanh nghiệp đang triển khai hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án 450 tấn vào cuối năm 2023 và sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án lên công suất 2.000 tấn/ngày đêm để đảm bảo tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật để phát điện", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.Minh Tuệ
Thêm thông tin Hà Nội thành lập 26 thôn, tổ dân phố mới  0  Hà Nội xin lùi hạn báo cáo Thủ tướng vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá cao bất thường  0  Chất vấn vấn đề quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông ở Thủ đô  0  HĐND TP Hà Nội sẽ chất vấn vấn đề quy hoạch bãi đỗ xe  0
Sáng 7/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu tái chất vấn việc UBND thành phố đã cam kết phê duyệt 8 dự án thoát nước và xử lý nước thải, nhưng tới nay mới trình được 4 dự án. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm tiến độ.
Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, Sở đã triển khai thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư của 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Sở Xây dựng đã trình HĐND thành phố được 4 dự án, hiện nay còn 4 dự án.
Đối với dự án cải thiện môi trường thoát nước tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm thì chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được chủ trương đầu tư của dự án này.
Còn 3 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 894 tỷ đồng, tháng 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ của phân khu N10 - là cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.
Giám đốc Sở Xây Dựng Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn.
Đối với Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Với tổng mức đầu tư như vậy và với cả toàn bộ phần lưu vực của dự án này là 2.894 tỷ đồng.
Lý do của dự án này chậm do liên quan lưu vực sông, phải kết nối được tới khoảng xấp xỉ 100 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện nay đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Về Dự án thu gom và xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ với toàn bộ diện tích hơn 3.000ha với tổng mức đầu tư là 2.900 tỷ đồng.
"Hiện nay, dự án này gặp phải xác định khi vị trí đấu nối đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; nhiều tuyến đường chưa được đầu tư theo quy hoạch cho nên việc xác định việc xây dựng nhà máy cần phải được rà soát. Sở Xây dựng đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc này”, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong thông tin.
Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân Quang (Tổ đại biểu quận Thanh Xuân) cho biết, tại kỳ họp thứ 10 (12/2022) và kỳ họp thứ 12 (7/2023), đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn về việc chậm tiến độ triển khai xây dựng Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (huyện Chương Mỹ).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.
UBND TP cũng đã cam kết hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch xong trong quý III/2023, khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý II/2025.
Đại biểu đề nghị UBND TP cho biết rõ hơn về kết quả thực hiện cam kết trên của thành phố, giải pháp nào để đảm bảo tiến độ đưa nhà máy vào sử dụng vào quý II/2025.
Trả lời câu hỏi của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong hiện tại đang được duyệt với công suất 450 tấn/ngày đêm.
"Doanh nghiệp đang triển khai hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án 450 tấn vào cuối năm 2023 và sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án lên công suất 2.000 tấn/ngày đêm để đảm bảo tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật để phát điện", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.
Minh Tuệ
Nguyên nhân 8 dự án thoát nước, xử lý nước thải ở Hà Nội chậm tiến độ

(VTC News) -
Giám đốc Sở Xây dựng nêu nguyên nhân 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải ở Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng chậm tiến độ.
Sáng 7/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu tái chất vấn việc UBND thành phố đã cam kết phê duyệt 8 dự án thoát nước và xử lý nước thải, nhưng tới nay mới trình được 4 dự án. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm tiến độ.Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, Sở đã triển khai thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư của 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Sở Xây dựng đã trình HĐND thành phố được 4 dự án, hiện nay còn 4 dự án.Đối với dự án cải thiện môi trường thoát nước tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm thì chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được chủ trương đầu tư của dự án này.Còn 3 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 894 tỷ đồng, tháng 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ của phân khu N10 - là cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.Giám đốc Sở Xây Dựng Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn.Đối với Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Với tổng mức đầu tư như vậy và với cả toàn bộ phần lưu vực của dự án này là 2.894 tỷ đồng.Lý do của dự án này chậm do liên quan lưu vực sông, phải kết nối được tới khoảng xấp xỉ 100 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện nay đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư.Về Dự án thu gom và xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ với toàn bộ diện tích hơn 3.000ha với tổng mức đầu tư là 2.900 tỷ đồng."Hiện nay, dự án này gặp phải xác định khi vị trí đấu nối đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; nhiều tuyến đường chưa được đầu tư theo quy hoạch cho nên việc xác định việc xây dựng nhà máy cần phải được rà soát. Sở Xây dựng đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc này”, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong thông tin.Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân Quang (Tổ đại biểu quận Thanh Xuân) cho biết, tại kỳ họp thứ 10 (12/2022) và kỳ họp thứ 12 (7/2023), đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn về việc chậm tiến độ triển khai xây dựng Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (huyện Chương Mỹ).Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.UBND TP cũng đã cam kết hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch xong trong quý III/2023, khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý II/2025.Đại biểu đề nghị UBND TP cho biết rõ hơn về kết quả thực hiện cam kết trên của thành phố, giải pháp nào để đảm bảo tiến độ đưa nhà máy vào sử dụng vào quý II/2025.Trả lời câu hỏi của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong hiện tại đang được duyệt với công suất 450 tấn/ngày đêm."Doanh nghiệp đang triển khai hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án 450 tấn vào cuối năm 2023 và sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án lên công suất 2.000 tấn/ngày đêm để đảm bảo tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật để phát điện", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.Minh Tuệ
Thêm thông tin Hà Nội thành lập 26 thôn, tổ dân phố mới  0  Hà Nội xin lùi hạn báo cáo Thủ tướng vụ 3 mỏ cát trúng đấu giá cao bất thường  0  Chất vấn vấn đề quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông ở Thủ đô  0  HĐND TP Hà Nội sẽ chất vấn vấn đề quy hoạch bãi đỗ xe  0
Sáng 7/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đại biểu tái chất vấn việc UBND thành phố đã cam kết phê duyệt 8 dự án thoát nước và xử lý nước thải, nhưng tới nay mới trình được 4 dự án. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm tiến độ.
Trả lời vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, Sở đã triển khai thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư của 8 dự án thoát nước, thu gom xử lý nước thải với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng. Sở Xây dựng đã trình HĐND thành phố được 4 dự án, hiện nay còn 4 dự án.
Đối với dự án cải thiện môi trường thoát nước tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm thì chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được chủ trương đầu tư của dự án này.
Còn 3 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 894 tỷ đồng, tháng 10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ của phân khu N10 - là cơ sở để Sở Xây dựng hoàn thiện đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.
Giám đốc Sở Xây Dựng Võ Nguyên Phong trả lời chất vấn.
Đối với Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, Sở Xây dựng đã hoàn thành việc lập đề xuất chủ trương với tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng. Với tổng mức đầu tư như vậy và với cả toàn bộ phần lưu vực của dự án này là 2.894 tỷ đồng.
Lý do của dự án này chậm do liên quan lưu vực sông, phải kết nối được tới khoảng xấp xỉ 100 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện nay đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Về Dự án thu gom và xây dựng nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ với toàn bộ diện tích hơn 3.000ha với tổng mức đầu tư là 2.900 tỷ đồng.
"Hiện nay, dự án này gặp phải xác định khi vị trí đấu nối đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; nhiều tuyến đường chưa được đầu tư theo quy hoạch cho nên việc xác định việc xây dựng nhà máy cần phải được rà soát. Sở Xây dựng đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc này”, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong thông tin.
Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Xuân Quang (Tổ đại biểu quận Thanh Xuân) cho biết, tại kỳ họp thứ 10 (12/2022) và kỳ họp thứ 12 (7/2023), đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn về việc chậm tiến độ triển khai xây dựng Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong (huyện Chương Mỹ).
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.
UBND TP cũng đã cam kết hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch xong trong quý III/2023, khởi công xây dựng nhà máy vào cuối năm 2023 và hoàn thành đưa vào sử dụng quý II/2025.
Đại biểu đề nghị UBND TP cho biết rõ hơn về kết quả thực hiện cam kết trên của thành phố, giải pháp nào để đảm bảo tiến độ đưa nhà máy vào sử dụng vào quý II/2025.
Trả lời câu hỏi của đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Núi Thoong hiện tại đang được duyệt với công suất 450 tấn/ngày đêm.
"Doanh nghiệp đang triển khai hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án 450 tấn vào cuối năm 2023 và sẽ điều chỉnh quy hoạch dự án lên công suất 2.000 tấn/ngày đêm để đảm bảo tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật để phát điện", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.
Minh Tuệ