Vì sao dự án 1.100 tỷ đồng của bệnh viện ở Quảng Ngãi 'giậm chân tại chỗ'?
(VTC News) -
Đại diện chủ đầu tư, ngành Y tế và lãnh đạo Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi "giậm chân tại chỗ".
Liên quan đến việc dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công, ông Lê Thanh Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án), cho biết đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã "rót" gần 148 tỷ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư.Dự án với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công.Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã làm việc với ngân hàng để vay vốn nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không thông qua biên bản Hội đồng thành viên cho phép chủ đầu tư dự án được phép vay vốn như hồ sơ trình phê duyệt dự án ban đầu."Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không cho phép chủ đầu tư vay vốn theo như hồ sơ 2 bên trình chủ trương đầu tư ban đầu khiến dự án phải dừng triển khai vì đã hết vốn" - ông Đức lý giải.Còn theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này chỉ góp bằng giá trị lợi thế vị trí, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình chung, giá trị tài sản trên đất, chứ không thể chịu trách nhiệm vay vốn để làm dự án.Trong khi đó, ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi – cho rằng nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm qua là do năng lực tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án.Trước những vướng mắc đang tồn tại ở dự án nghìn tỷ này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án. Theo ông Minh, từ kết quả thanh tra, tỉnh mới có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.Như VTC News phản ánh, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - được khởi công xây dựng hồi tháng 6/2017, trên diện tích hơn 11.000 m2.Dự án do Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp được thành lập dựa trên liên doanh, liên kết giữa Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi là 220 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam góp 143 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi góp 77 tỷ đồng bằng giá trị vô hình (thương hiệu, giá trị tài sản trên đất, uy tín đơn vị...). Cảnh tượng nhếch nhác tại khu đất phục vụ dự án.Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian hoàn thành kéo dài tới tháng 6/2021, thế nhưng đến nay dự án mới chỉ hoàn thành xong phần móng và đang "giậm chân tại chỗ".Theo quan sát của PV, tại khu đất phục vụ dự án, nhiều cọc bê tông lòi rỉ sét, xung quanh cỏ dại mọc um tùm trông rất nhếch nhác.THANH BA - TỊNH NGỌC
Thêm thông tin Cận cảnh dự án 1.100 tỷ đồng của bệnh viện ở Quảng Ngãi 'giậm chân tại chỗ'  0  Đại dự án thu hồi 30 ha đất nông nghiệp sau 8 năm vẫn ‘giậm chân tại chỗ’  0  Quảng Nam nói không với dự án thủy điện 'giậm chân tại chỗ' suốt 16 năm  0  Vì sao dự án tuyến Metro số 2 giậm chân tại chỗ?  0
Liên quan đến việc dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công, ông Lê Thanh Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án), cho biết đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã "rót" gần 148 tỷ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư.
Dự án với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công.
Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã làm việc với ngân hàng để vay vốn nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không thông qua biên bản Hội đồng thành viên cho phép chủ đầu tư dự án được phép vay vốn như hồ sơ trình phê duyệt dự án ban đầu.
"Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không cho phép chủ đầu tư vay vốn theo như hồ sơ 2 bên trình chủ trương đầu tư ban đầu khiến dự án phải dừng triển khai vì đã hết vốn" - ông Đức lý giải.
Còn theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này chỉ góp bằng giá trị lợi thế vị trí, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình chung, giá trị tài sản trên đất, chứ không thể chịu trách nhiệm vay vốn để làm dự án.
Trong khi đó, ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi – cho rằng nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm qua là do năng lực tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án.
Trước những vướng mắc đang tồn tại ở dự án nghìn tỷ này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án. Theo ông Minh, từ kết quả thanh tra, tỉnh mới có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.
Như VTC News phản ánh, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - được khởi công xây dựng hồi tháng 6/2017, trên diện tích hơn 11.000 m2.
Dự án do Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp được thành lập dựa trên liên doanh, liên kết giữa Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi là 220 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam góp 143 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi góp 77 tỷ đồng bằng giá trị vô hình (thương hiệu, giá trị tài sản trên đất, uy tín đơn vị...).
Cảnh tượng nhếch nhác tại khu đất phục vụ dự án.
Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian hoàn thành kéo dài tới tháng 6/2021, thế nhưng đến nay dự án mới chỉ hoàn thành xong phần móng và đang "giậm chân tại chỗ".
Theo quan sát của PV, tại khu đất phục vụ dự án, nhiều cọc bê tông lòi rỉ sét, xung quanh cỏ dại mọc um tùm trông rất nhếch nhác.
THANH BA - TỊNH NGỌC
Vì sao dự án 1.100 tỷ đồng của bệnh viện ở Quảng Ngãi 'giậm chân tại chỗ'?

(VTC News) -
Đại diện chủ đầu tư, ngành Y tế và lãnh đạo Quảng Ngãi lý giải nguyên nhân dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi "giậm chân tại chỗ".
Liên quan đến việc dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công, ông Lê Thanh Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án), cho biết đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã "rót" gần 148 tỷ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư.Dự án với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công.Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã làm việc với ngân hàng để vay vốn nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không thông qua biên bản Hội đồng thành viên cho phép chủ đầu tư dự án được phép vay vốn như hồ sơ trình phê duyệt dự án ban đầu."Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không cho phép chủ đầu tư vay vốn theo như hồ sơ 2 bên trình chủ trương đầu tư ban đầu khiến dự án phải dừng triển khai vì đã hết vốn" - ông Đức lý giải.Còn theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này chỉ góp bằng giá trị lợi thế vị trí, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình chung, giá trị tài sản trên đất, chứ không thể chịu trách nhiệm vay vốn để làm dự án.Trong khi đó, ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi – cho rằng nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm qua là do năng lực tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án.Trước những vướng mắc đang tồn tại ở dự án nghìn tỷ này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án. Theo ông Minh, từ kết quả thanh tra, tỉnh mới có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.Như VTC News phản ánh, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - được khởi công xây dựng hồi tháng 6/2017, trên diện tích hơn 11.000 m2.Dự án do Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp được thành lập dựa trên liên doanh, liên kết giữa Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi là 220 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam góp 143 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi góp 77 tỷ đồng bằng giá trị vô hình (thương hiệu, giá trị tài sản trên đất, uy tín đơn vị...). Cảnh tượng nhếch nhác tại khu đất phục vụ dự án.Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian hoàn thành kéo dài tới tháng 6/2021, thế nhưng đến nay dự án mới chỉ hoàn thành xong phần móng và đang "giậm chân tại chỗ".Theo quan sát của PV, tại khu đất phục vụ dự án, nhiều cọc bê tông lòi rỉ sét, xung quanh cỏ dại mọc um tùm trông rất nhếch nhác.THANH BA - TỊNH NGỌC
Thêm thông tin Cận cảnh dự án 1.100 tỷ đồng của bệnh viện ở Quảng Ngãi 'giậm chân tại chỗ'  0  Đại dự án thu hồi 30 ha đất nông nghiệp sau 8 năm vẫn ‘giậm chân tại chỗ’  0  Quảng Nam nói không với dự án thủy điện 'giậm chân tại chỗ' suốt 16 năm  0  Vì sao dự án tuyến Metro số 2 giậm chân tại chỗ?  0
Liên quan đến việc dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công, ông Lê Thanh Đức, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án), cho biết đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã "rót" gần 148 tỷ đồng, tương đương 13,4% tổng mức đầu tư.
Dự án với số vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng chỉ hoàn thành xong phần móng sau 5 năm thi công.
Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã làm việc với ngân hàng để vay vốn nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không thông qua biên bản Hội đồng thành viên cho phép chủ đầu tư dự án được phép vay vốn như hồ sơ trình phê duyệt dự án ban đầu.
"Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi không cho phép chủ đầu tư vay vốn theo như hồ sơ 2 bên trình chủ trương đầu tư ban đầu khiến dự án phải dừng triển khai vì đã hết vốn" - ông Đức lý giải.
Còn theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị này chỉ góp bằng giá trị lợi thế vị trí, giá trị thương hiệu, giá trị đầu tư công trình chung, giá trị tài sản trên đất, chứ không thể chịu trách nhiệm vay vốn để làm dự án.
Trong khi đó, ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi – cho rằng nguyên nhân dự án chậm tiến độ, bỏ hoang nhiều năm qua là do năng lực tài chính của chủ đầu tư không đảm bảo.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án.
Trước những vướng mắc đang tồn tại ở dự án nghìn tỷ này, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo thanh tra toàn bộ dự án. Theo ông Minh, từ kết quả thanh tra, tỉnh mới có hướng xử lý, tháo gỡ những vướng mắc.
Như VTC News phản ánh, dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - được khởi công xây dựng hồi tháng 6/2017, trên diện tích hơn 11.000 m2.
Dự án do Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp được thành lập dựa trên liên doanh, liên kết giữa Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Quảng Ngãi là 220 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam góp 143 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng ngãi góp 77 tỷ đồng bằng giá trị vô hình (thương hiệu, giá trị tài sản trên đất, uy tín đơn vị...).
Cảnh tượng nhếch nhác tại khu đất phục vụ dự án.
Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với thời gian hoàn thành kéo dài tới tháng 6/2021, thế nhưng đến nay dự án mới chỉ hoàn thành xong phần móng và đang "giậm chân tại chỗ".
Theo quan sát của PV, tại khu đất phục vụ dự án, nhiều cọc bê tông lòi rỉ sét, xung quanh cỏ dại mọc um tùm trông rất nhếch nhác.
THANH BA - TỊNH NGỌC