Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất nguy cơ chậm tiến độ
(VTC News) -
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng.
Ngày 12/10, nguồn tin từ ACV cho biết doanh nghiệp này hiện đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên đến nay, dự án quan trọng này vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng.Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất do ACV làm chủ đầu tư.Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV kiến nghị UBND TP.HCM sớm thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án.ACV cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm bàn giao đất cho ACV để khởi công dự án.Hiện tại, gói thầu thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình đã động thổ và triển khai thi công cọc thử từ ngày 26/7. Đến nay công tác thi công cọc thử đã hoàn thành 9/10 cọc, đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công cọc đại trà. Tư vấn thiết kế cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Từ cuối tháng 9, ACV đã trình Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình cho toàn bộ dự án.Liên quan đến dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để xây dựng nhà ga hành khách T3, sân bay Tân Sơn Nhất. UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 16 - 20/10.Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình phối hợp các phường gửi quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ đến các đơn vị, tổ chức có đất bị thu hồi từ 21 - 23/10.Dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2020, với công suất 20 triệu hành khách một năm.Dự án này có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.Hòa Bình
Thêm thông tin Sớm bàn giao hơn 16 ha đất để xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất  0  Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp rút xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất  0  Dự án trọng điểm xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất: Nhanh, chậm ở mặt bằng  0  Thủ tướng đồng ý giao ACV xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất  0
Ngày 12/10, nguồn tin từ ACV cho biết doanh nghiệp này hiện đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên đến nay, dự án quan trọng này vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng.
Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất do ACV làm chủ đầu tư.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV kiến nghị UBND TP.HCM sớm thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án.
ACV cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm bàn giao đất cho ACV để khởi công dự án.
Hiện tại, gói thầu thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình đã động thổ và triển khai thi công cọc thử từ ngày 26/7. Đến nay công tác thi công cọc thử đã hoàn thành 9/10 cọc, đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công cọc đại trà. Tư vấn thiết kế cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Từ cuối tháng 9, ACV đã trình Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình cho toàn bộ dự án.
Liên quan đến dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để xây dựng nhà ga hành khách T3, sân bay Tân Sơn Nhất. UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 16 - 20/10.
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình phối hợp các phường gửi quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ đến các đơn vị, tổ chức có đất bị thu hồi từ 21 - 23/10.
Dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2020, với công suất 20 triệu hành khách một năm.
Dự án này có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Hòa Bình
Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất nguy cơ chậm tiến độ

(VTC News) -
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng.
Ngày 12/10, nguồn tin từ ACV cho biết doanh nghiệp này hiện đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên đến nay, dự án quan trọng này vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng.Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất do ACV làm chủ đầu tư.Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV kiến nghị UBND TP.HCM sớm thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án.ACV cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm bàn giao đất cho ACV để khởi công dự án.Hiện tại, gói thầu thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình đã động thổ và triển khai thi công cọc thử từ ngày 26/7. Đến nay công tác thi công cọc thử đã hoàn thành 9/10 cọc, đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công cọc đại trà. Tư vấn thiết kế cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Từ cuối tháng 9, ACV đã trình Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình cho toàn bộ dự án.Liên quan đến dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để xây dựng nhà ga hành khách T3, sân bay Tân Sơn Nhất. UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 16 - 20/10.Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình phối hợp các phường gửi quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ đến các đơn vị, tổ chức có đất bị thu hồi từ 21 - 23/10.Dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2020, với công suất 20 triệu hành khách một năm.Dự án này có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.Hòa Bình
Thêm thông tin Sớm bàn giao hơn 16 ha đất để xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất  0  Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp rút xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất  0  Dự án trọng điểm xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất: Nhanh, chậm ở mặt bằng  0  Thủ tướng đồng ý giao ACV xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất  0
Ngày 12/10, nguồn tin từ ACV cho biết doanh nghiệp này hiện đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, sẵn sàng khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên đến nay, dự án quan trọng này vẫn chưa thể khởi công do chưa nhận được mặt bằng.
Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất do ACV làm chủ đầu tư.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV kiến nghị UBND TP.HCM sớm thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án.
ACV cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm bàn giao đất cho ACV để khởi công dự án.
Hiện tại, gói thầu thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình đã động thổ và triển khai thi công cọc thử từ ngày 26/7. Đến nay công tác thi công cọc thử đã hoàn thành 9/10 cọc, đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công cọc đại trà. Tư vấn thiết kế cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Từ cuối tháng 9, ACV đã trình Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình cho toàn bộ dự án.
Liên quan đến dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để xây dựng nhà ga hành khách T3, sân bay Tân Sơn Nhất. UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong khoảng thời gian từ 16 - 20/10.
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Bình phối hợp các phường gửi quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ đến các đơn vị, tổ chức có đất bị thu hồi từ 21 - 23/10.
Dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2020, với công suất 20 triệu hành khách một năm.
Dự án này có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Hòa Bình