Đường hơn 700 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo khẩn
(VTC News) -
Tuyến đường ĐT601 ở Đà Nẵng được đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 nhưng hiện vẫn ngổn ngang.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng-Chủ đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601”, hiện công trình hoàn thành 30,50km mặt đường phục vụ lưu thông (từ Km5+096 - Km35+681) thuộc các gói thầu xây lắp số 2, 3 và 4.Riêng với gói thầu số 1 từ Km0-Km5+096 đi qua khu dân cư đông đúc thuộc địa phận xã Hòa Sơn, Hòa Liên, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiện đang tập trung tháo gỡ để triển khai.Bên cạnh đó, do ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt mưa bão trong năm 2022, trên đoạn tuyến qua vùng đồi núi và nhiều đoạn nằm sát bên sông, suối chịu tác động trực tiếp từ dòng chảy sông Cu Đê đã xảy ra hư hỏng cục bộ trên nhiều vị trí với mức độ khác nhau cần phải khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao độ bền vững đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình.Nhiều đoạn tuyến dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 bị sạt lở do mưa lũ.Trước thực trạng này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến, khẩn trương nghiên cứu phương án gia cố, khắc phục hư hỏng trên do bão lụt gây ra.Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện xử lý dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn vướng mắc, hỗ trợ các hộ dân đẩy nhanh tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thu hồi để bàn giao mặt bằng thực tế để thi công.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần nghiên cứu các số liệu khảo sát, yêu cầu thiết kế, yêu cầu tích trữ vận hành điều tiết nước lòng hồ, cập nhật đánh giá tác động môi trường, tác động biến đổi khí hậu... của dự án để tiếp tục triển khai xây dựng kéo dài hạng mục gia cố mái ta luy lòng hồ dọc theo đường ĐT601, tiếp nối đồng bộ với kết cấu gia cố đã được thi công nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình đập.“Ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình. Trước mắt cần hoàn thiện tối đa những đoạn đã thảm nhựa, bê tông xi măng, dọn dẹp vệ sinh để người dân vui xuân đón Tết. Với những đoạn cần điều chỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khu vực, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh trên tinh thần có lợi cho người dân, được sự đồng thuận của người dân”, ông Chinh yêu cầu.Dự án dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 nhưng hiện vẫn còn nhiều đoạn, tuyến đang ngổn ngang.Như VTC News đưa tin, tuyến ĐT601 tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung) thi công dang dở, những đoạn vừa thảm nhựa thì nứt, lún sâu gần 2m, dài gần 100m.Dự án có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch được phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022 nhưng chậm tiến độ.Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này.Cụ thể, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng.CHÂU THƯ
Thêm thông tin Đường hơn 700 tỷ đồng chậm tiến độ, vừa thảm nhựa đã nứt gãy hàng trăm mét  0  Đường hơn 700 tỷ đồng vừa thảm nhựa đã nứt gãy hàng trăm mét, chủ đầu tư nói gì?  0  ĐBQH hiến kế giúp tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải tháo gỡ dự án chậm tiến độ  0  Chính phủ tập trung xử lý 6 tổ chức tín dụng yếu kém, 8 dự án chậm tiến độ  0
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng-Chủ đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601”, hiện công trình hoàn thành 30,50km mặt đường phục vụ lưu thông (từ Km5+096 - Km35+681) thuộc các gói thầu xây lắp số 2, 3 và 4.
Riêng với gói thầu số 1 từ Km0-Km5+096 đi qua khu dân cư đông đúc thuộc địa phận xã Hòa Sơn, Hòa Liên, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiện đang tập trung tháo gỡ để triển khai.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt mưa bão trong năm 2022, trên đoạn tuyến qua vùng đồi núi và nhiều đoạn nằm sát bên sông, suối chịu tác động trực tiếp từ dòng chảy sông Cu Đê đã xảy ra hư hỏng cục bộ trên nhiều vị trí với mức độ khác nhau cần phải khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao độ bền vững đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình.
Nhiều đoạn tuyến dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 bị sạt lở do mưa lũ.
Trước thực trạng này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến, khẩn trương nghiên cứu phương án gia cố, khắc phục hư hỏng trên do bão lụt gây ra.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện xử lý dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn vướng mắc, hỗ trợ các hộ dân đẩy nhanh tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thu hồi để bàn giao mặt bằng thực tế để thi công.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần nghiên cứu các số liệu khảo sát, yêu cầu thiết kế, yêu cầu tích trữ vận hành điều tiết nước lòng hồ, cập nhật đánh giá tác động môi trường, tác động biến đổi khí hậu... của dự án để tiếp tục triển khai xây dựng kéo dài hạng mục gia cố mái ta luy lòng hồ dọc theo đường ĐT601, tiếp nối đồng bộ với kết cấu gia cố đã được thi công nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình đập.
“Ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình. Trước mắt cần hoàn thiện tối đa những đoạn đã thảm nhựa, bê tông xi măng, dọn dẹp vệ sinh để người dân vui xuân đón Tết. Với những đoạn cần điều chỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khu vực, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh trên tinh thần có lợi cho người dân, được sự đồng thuận của người dân”, ông Chinh yêu cầu.
Dự án dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 nhưng hiện vẫn còn nhiều đoạn, tuyến đang ngổn ngang.
Như VTC News đưa tin, tuyến ĐT601 tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung) thi công dang dở, những đoạn vừa thảm nhựa thì nứt, lún sâu gần 2m, dài gần 100m.
Dự án có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.
Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch được phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022 nhưng chậm tiến độ.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này.
Cụ thể, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng.
CHÂU THƯ
Đường hơn 700 tỷ đồng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

(VTC News) -
Tuyến đường ĐT601 ở Đà Nẵng được đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 nhưng hiện vẫn ngổn ngang.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng-Chủ đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601”, hiện công trình hoàn thành 30,50km mặt đường phục vụ lưu thông (từ Km5+096 - Km35+681) thuộc các gói thầu xây lắp số 2, 3 và 4.Riêng với gói thầu số 1 từ Km0-Km5+096 đi qua khu dân cư đông đúc thuộc địa phận xã Hòa Sơn, Hòa Liên, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiện đang tập trung tháo gỡ để triển khai.Bên cạnh đó, do ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt mưa bão trong năm 2022, trên đoạn tuyến qua vùng đồi núi và nhiều đoạn nằm sát bên sông, suối chịu tác động trực tiếp từ dòng chảy sông Cu Đê đã xảy ra hư hỏng cục bộ trên nhiều vị trí với mức độ khác nhau cần phải khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao độ bền vững đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình.Nhiều đoạn tuyến dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 bị sạt lở do mưa lũ.Trước thực trạng này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến, khẩn trương nghiên cứu phương án gia cố, khắc phục hư hỏng trên do bão lụt gây ra.Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện xử lý dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn vướng mắc, hỗ trợ các hộ dân đẩy nhanh tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thu hồi để bàn giao mặt bằng thực tế để thi công.Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần nghiên cứu các số liệu khảo sát, yêu cầu thiết kế, yêu cầu tích trữ vận hành điều tiết nước lòng hồ, cập nhật đánh giá tác động môi trường, tác động biến đổi khí hậu... của dự án để tiếp tục triển khai xây dựng kéo dài hạng mục gia cố mái ta luy lòng hồ dọc theo đường ĐT601, tiếp nối đồng bộ với kết cấu gia cố đã được thi công nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình đập.“Ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình. Trước mắt cần hoàn thiện tối đa những đoạn đã thảm nhựa, bê tông xi măng, dọn dẹp vệ sinh để người dân vui xuân đón Tết. Với những đoạn cần điều chỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khu vực, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh trên tinh thần có lợi cho người dân, được sự đồng thuận của người dân”, ông Chinh yêu cầu.Dự án dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 nhưng hiện vẫn còn nhiều đoạn, tuyến đang ngổn ngang.Như VTC News đưa tin, tuyến ĐT601 tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung) thi công dang dở, những đoạn vừa thảm nhựa thì nứt, lún sâu gần 2m, dài gần 100m.Dự án có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch được phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022 nhưng chậm tiến độ.Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này.Cụ thể, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng.CHÂU THƯ
Thêm thông tin Đường hơn 700 tỷ đồng chậm tiến độ, vừa thảm nhựa đã nứt gãy hàng trăm mét  0  Đường hơn 700 tỷ đồng vừa thảm nhựa đã nứt gãy hàng trăm mét, chủ đầu tư nói gì?  0  ĐBQH hiến kế giúp tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải tháo gỡ dự án chậm tiến độ  0  Chính phủ tập trung xử lý 6 tổ chức tín dụng yếu kém, 8 dự án chậm tiến độ  0
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng-Chủ đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601”, hiện công trình hoàn thành 30,50km mặt đường phục vụ lưu thông (từ Km5+096 - Km35+681) thuộc các gói thầu xây lắp số 2, 3 và 4.
Riêng với gói thầu số 1 từ Km0-Km5+096 đi qua khu dân cư đông đúc thuộc địa phận xã Hòa Sơn, Hòa Liên, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiện đang tập trung tháo gỡ để triển khai.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt mưa bão trong năm 2022, trên đoạn tuyến qua vùng đồi núi và nhiều đoạn nằm sát bên sông, suối chịu tác động trực tiếp từ dòng chảy sông Cu Đê đã xảy ra hư hỏng cục bộ trên nhiều vị trí với mức độ khác nhau cần phải khắc phục, sửa chữa nhằm nâng cao độ bền vững đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình.
Nhiều đoạn tuyến dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT601 bị sạt lở do mưa lũ.
Trước thực trạng này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế, yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến, khẩn trương nghiên cứu phương án gia cố, khắc phục hư hỏng trên do bão lụt gây ra.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện xử lý dứt điểm các hồ sơ giải tỏa còn vướng mắc, hỗ trợ các hộ dân đẩy nhanh tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thu hồi để bàn giao mặt bằng thực tế để thi công.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cần nghiên cứu các số liệu khảo sát, yêu cầu thiết kế, yêu cầu tích trữ vận hành điều tiết nước lòng hồ, cập nhật đánh giá tác động môi trường, tác động biến đổi khí hậu... của dự án để tiếp tục triển khai xây dựng kéo dài hạng mục gia cố mái ta luy lòng hồ dọc theo đường ĐT601, tiếp nối đồng bộ với kết cấu gia cố đã được thi công nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình đập.
“Ban quản lý dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình. Trước mắt cần hoàn thiện tối đa những đoạn đã thảm nhựa, bê tông xi măng, dọn dẹp vệ sinh để người dân vui xuân đón Tết. Với những đoạn cần điều chỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy hoạch khu vực, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án điều chỉnh trên tinh thần có lợi cho người dân, được sự đồng thuận của người dân”, ông Chinh yêu cầu.
Dự án dự kiến hoàn thành tháng 9/2022 nhưng hiện vẫn còn nhiều đoạn, tuyến đang ngổn ngang.
Như VTC News đưa tin, tuyến ĐT601 tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng (điều chỉnh bổ sung) thi công dang dở, những đoạn vừa thảm nhựa thì nứt, lún sâu gần 2m, dài gần 100m.
Dự án có chiều dài 35,681km, từ xã Hòa Sơn lên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), giáp ranh huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.
Dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2020 và theo kế hoạch được phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2022 nhưng chậm tiến độ.
Ngày 18/10, tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này.
Cụ thể, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Các chi phí quản lý dự án, chi phí xây lắp, tư vấn, chi phí dự phòng giảm gần 23 tỷ đồng nhưng chi phí đền bù tăng 81 tỷ đồng.
CHÂU THƯ