3 năm sau sạt lở, dân 'dài cổ' chờ đường mới: Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm
(VTC News) -
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Phước Sơn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc thi công, tái thiết tuyến ĐH1.PS.
Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; UBND huyện Phước Sơn về chủ trương điều chỉnh giá trị tạm ứng xây lắp công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành, huyện Phước Sơn).Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho UBND huyện Phước Sơn làm việc, thỏa thuận với đơn vị thi công điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình, làm căn cứ giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022 để không bị thu hồi nguồn vốn đã bố trí cho dự án theo đề xuất của UBND huyện Phước Sơn và Sở Xây dựng.Đường sá ở vùng cao Phước Sơn vẫn ngổn ngang sau sạt lở hồi năm 2020.UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Phước Sơn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ trong việc thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình; đồng thời, có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung bảo lãnh tạm ứng và giải quyết việc tạm ứng theo thẩm quyền, đúng quy định.Khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hồi tạm ứng theo cam kết; đồng thời rà soát toàn bộ thời gian thi công, tiến hành xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng (nếu có do lỗi của đơn vị thi công).Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Phước Sơn thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về tạm ứng và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án.Như VTC News phản ánh, sau đợt mưa lũ thảm khốc hồi năm 2020, nhiều tuyến giao thông liên xã trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Phước Kim - Phước Thành - Phước Lộc.Để đảm bảo giao thông thông suốt, ổn định cuộc sống người dân, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt 2 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng).Cả hai dự án này đều do UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 đến 2024.Việc dự án thi công một cách ì ạch khiến người dân vùng cao Phước Sơn không khỏi ngán ngẩm.Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ thi công 2 tuyến đường trên vẫn hết sức ì ạch. Trong đó, dự án ĐH1.PS do liên danh nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Minh Khang và Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương đảm trách thi công, với hạng mục chính là khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với chiều dài 13,56km; xây dựng mới 2 cầu thay cho 2 cầu bản bị hư hỏng, cuốn trôi; xây dựng 54 cống hộp thay thế các cống bị vùi lấp, hư hỏng. THANH BA
Thêm thông tin Loạt công trình dân sinh thi công 'rùa bò', dân 'dài cổ' chờ đến bao giờ?  0  Chủ đầu tư nợ thuế, dân mỏi mòn chờ thoát cảnh sống 'treo' theo dự án 'rùa bò'  0  Cầu mới thi công 'rùa bò', dân liều mình đánh cược mạng sống qua cầu 'tử thần'  0  Dân 'dài cổ' chờ đền bù ở dự án 'rùa bò'  0
Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; UBND huyện Phước Sơn về chủ trương điều chỉnh giá trị tạm ứng xây lắp công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành, huyện Phước Sơn).
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho UBND huyện Phước Sơn làm việc, thỏa thuận với đơn vị thi công điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình, làm căn cứ giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022 để không bị thu hồi nguồn vốn đã bố trí cho dự án theo đề xuất của UBND huyện Phước Sơn và Sở Xây dựng.
Đường sá ở vùng cao Phước Sơn vẫn ngổn ngang sau sạt lở hồi năm 2020.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Phước Sơn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ trong việc thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình; đồng thời, có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung bảo lãnh tạm ứng và giải quyết việc tạm ứng theo thẩm quyền, đúng quy định.
Khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hồi tạm ứng theo cam kết; đồng thời rà soát toàn bộ thời gian thi công, tiến hành xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng (nếu có do lỗi của đơn vị thi công).
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Phước Sơn thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về tạm ứng và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án.
Như VTC News phản ánh, sau đợt mưa lũ thảm khốc hồi năm 2020, nhiều tuyến giao thông liên xã trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Phước Kim - Phước Thành - Phước Lộc.
Để đảm bảo giao thông thông suốt, ổn định cuộc sống người dân, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt 2 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng).
Cả hai dự án này đều do UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 đến 2024.
Việc dự án thi công một cách ì ạch khiến người dân vùng cao Phước Sơn không khỏi ngán ngẩm.
Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ thi công 2 tuyến đường trên vẫn hết sức ì ạch. Trong đó, dự án ĐH1.PS do liên danh nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Minh Khang và Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương đảm trách thi công, với hạng mục chính là khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với chiều dài 13,56km; xây dựng mới 2 cầu thay cho 2 cầu bản bị hư hỏng, cuốn trôi; xây dựng 54 cống hộp thay thế các cống bị vùi lấp, hư hỏng.
THANH BA
3 năm sau sạt lở, dân 'dài cổ' chờ đường mới: Yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm

(VTC News) -
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Phước Sơn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc thi công, tái thiết tuyến ĐH1.PS.
Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; UBND huyện Phước Sơn về chủ trương điều chỉnh giá trị tạm ứng xây lắp công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành, huyện Phước Sơn).Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho UBND huyện Phước Sơn làm việc, thỏa thuận với đơn vị thi công điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình, làm căn cứ giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022 để không bị thu hồi nguồn vốn đã bố trí cho dự án theo đề xuất của UBND huyện Phước Sơn và Sở Xây dựng.Đường sá ở vùng cao Phước Sơn vẫn ngổn ngang sau sạt lở hồi năm 2020.UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Phước Sơn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ trong việc thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình; đồng thời, có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung bảo lãnh tạm ứng và giải quyết việc tạm ứng theo thẩm quyền, đúng quy định.Khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hồi tạm ứng theo cam kết; đồng thời rà soát toàn bộ thời gian thi công, tiến hành xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng (nếu có do lỗi của đơn vị thi công).Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Phước Sơn thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về tạm ứng và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án.Như VTC News phản ánh, sau đợt mưa lũ thảm khốc hồi năm 2020, nhiều tuyến giao thông liên xã trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Phước Kim - Phước Thành - Phước Lộc.Để đảm bảo giao thông thông suốt, ổn định cuộc sống người dân, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt 2 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng).Cả hai dự án này đều do UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 đến 2024.Việc dự án thi công một cách ì ạch khiến người dân vùng cao Phước Sơn không khỏi ngán ngẩm.Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ thi công 2 tuyến đường trên vẫn hết sức ì ạch. Trong đó, dự án ĐH1.PS do liên danh nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Minh Khang và Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương đảm trách thi công, với hạng mục chính là khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với chiều dài 13,56km; xây dựng mới 2 cầu thay cho 2 cầu bản bị hư hỏng, cuốn trôi; xây dựng 54 cống hộp thay thế các cống bị vùi lấp, hư hỏng. THANH BA
Thêm thông tin Loạt công trình dân sinh thi công 'rùa bò', dân 'dài cổ' chờ đến bao giờ?  0  Chủ đầu tư nợ thuế, dân mỏi mòn chờ thoát cảnh sống 'treo' theo dự án 'rùa bò'  0  Cầu mới thi công 'rùa bò', dân liều mình đánh cược mạng sống qua cầu 'tử thần'  0  Dân 'dài cổ' chờ đền bù ở dự án 'rùa bò'  0
Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ký văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; UBND huyện Phước Sơn về chủ trương điều chỉnh giá trị tạm ứng xây lắp công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành, huyện Phước Sơn).
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho UBND huyện Phước Sơn làm việc, thỏa thuận với đơn vị thi công điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình, làm căn cứ giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022 để không bị thu hồi nguồn vốn đã bố trí cho dự án theo đề xuất của UBND huyện Phước Sơn và Sở Xây dựng.
Đường sá ở vùng cao Phước Sơn vẫn ngổn ngang sau sạt lở hồi năm 2020.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Phước Sơn nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra chậm trễ trong việc thi công, nghiệm thu, thanh toán công trình; đồng thời, có trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung điều khoản hợp đồng và yêu cầu nhà thầu thi công bổ sung bảo lãnh tạm ứng và giải quyết việc tạm ứng theo thẩm quyền, đúng quy định.
Khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hồi tạm ứng theo cam kết; đồng thời rà soát toàn bộ thời gian thi công, tiến hành xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng (nếu có do lỗi của đơn vị thi công).
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Phước Sơn thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về tạm ứng và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án.
Như VTC News phản ánh, sau đợt mưa lũ thảm khốc hồi năm 2020, nhiều tuyến giao thông liên xã trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là tuyến Phước Kim - Phước Thành - Phước Lộc.
Để đảm bảo giao thông thông suốt, ổn định cuộc sống người dân, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt 2 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn xã Phước Kim - Phước Thành, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn xã Phước Thành - Phước Lộc, tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng).
Cả hai dự án này đều do UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 đến 2024.
Việc dự án thi công một cách ì ạch khiến người dân vùng cao Phước Sơn không khỏi ngán ngẩm.
Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ thi công 2 tuyến đường trên vẫn hết sức ì ạch. Trong đó, dự án ĐH1.PS do liên danh nhà thầu Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Minh Khang và Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương đảm trách thi công, với hạng mục chính là khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với chiều dài 13,56km; xây dựng mới 2 cầu thay cho 2 cầu bản bị hư hỏng, cuốn trôi; xây dựng 54 cống hộp thay thế các cống bị vùi lấp, hư hỏng.
THANH BA