Vướng mặt bằng, Trung tâm Y tế 287 tỷ đồng ở đảo Lý Sơn nguy cơ chậm tiến độ
(VTC News) -
Dự án Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn với tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 22.000 người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định phê duyệt dự án Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn, triển khai xây dựng tại thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn.Dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư với tổng số vốn 287 tỷ đồng, quy mô 100 giường bệnh. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.Dự án bao gồm các hạng mục chính: Khối nhà 2 tầng, khối nhà 3 tầng, khối nhà 6 tầng; bể nước ngầm 500m3, nhà đại thể, nhà bảo vệ, nhà khí y tế, bể xử lý nước, trạm biến áp, tường rào, cổng ngõ, sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, thiết bị xây dựng, thiết bị y tế.Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng mốc thời gian, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/4/2023.Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 5/2023, khối lượng hoàn thành dự án chỉ đạt 52%. Một số hạng mục mới xong phần thô và nhiều hạng mục còn dang dở. Chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án còn vướng thửa đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 374m2 do chủ sử dụng đất chưa thống nhất nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp và khởi kiện quyết định hành chính của huyện ra tòa. Tòa án cấp cao Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và tuyên như kết quả xét xử sơ thẩm. Song, chủ sử dụng đất vẫn chưa thống nhất với bản án và đang tiếp tục kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.Về nhà ở, vật kiến trúc, hiện dự án còn vướng 5 trường hợp của các hộ dân có đất và nhà trên đất chưa thống nhất với phương án bồi thường với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn  800 m2.Chính những vướng mắc trên khiến dự án y tế 287 tỷ đồng ở huyện đảo Lý Sơn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.THANH BA - QUẢNG TRÀ
Thêm thông tin Cầu mới thi công 'rùa bò', dân liều mình đánh cược mạng sống qua cầu 'tử thần'  0  Dân 'dài cổ' chờ đền bù ở dự án 'rùa bò'  0  Dân đánh cược mạng sống qua cầu 'tử thần': Vì sao cầu mới chậm tiến độ?  0  Vướng mặt bằng, đập dâng 1.500 tỷ từng 'dính' loạt sai phạm lại chậm tiến độ  0
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 22.000 người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định phê duyệt dự án Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn, triển khai xây dựng tại thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn.
Dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư với tổng số vốn 287 tỷ đồng, quy mô 100 giường bệnh. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
Dự án bao gồm các hạng mục chính: Khối nhà 2 tầng, khối nhà 3 tầng, khối nhà 6 tầng; bể nước ngầm 500m3, nhà đại thể, nhà bảo vệ, nhà khí y tế, bể xử lý nước, trạm biến áp, tường rào, cổng ngõ, sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, thiết bị xây dựng, thiết bị y tế.
Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng mốc thời gian, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/4/2023.
Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 5/2023, khối lượng hoàn thành dự án chỉ đạt 52%. Một số hạng mục mới xong phần thô và nhiều hạng mục còn dang dở. Chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Cụ thể, dự án còn vướng thửa đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 374m2 do chủ sử dụng đất chưa thống nhất nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp và khởi kiện quyết định hành chính của huyện ra tòa. Tòa án cấp cao Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và tuyên như kết quả xét xử sơ thẩm. Song, chủ sử dụng đất vẫn chưa thống nhất với bản án và đang tiếp tục kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Về nhà ở, vật kiến trúc, hiện dự án còn vướng 5 trường hợp của các hộ dân có đất và nhà trên đất chưa thống nhất với phương án bồi thường với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn  800 m2.
Chính những vướng mắc trên khiến dự án y tế 287 tỷ đồng ở huyện đảo Lý Sơn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.
THANH BA - QUẢNG TRÀ
Vướng mặt bằng, Trung tâm Y tế 287 tỷ đồng ở đảo Lý Sơn nguy cơ chậm tiến độ

(VTC News) -
Dự án Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn với tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do vướng mặt bằng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 22.000 người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định phê duyệt dự án Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn, triển khai xây dựng tại thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn.Dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư với tổng số vốn 287 tỷ đồng, quy mô 100 giường bệnh. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.Dự án bao gồm các hạng mục chính: Khối nhà 2 tầng, khối nhà 3 tầng, khối nhà 6 tầng; bể nước ngầm 500m3, nhà đại thể, nhà bảo vệ, nhà khí y tế, bể xử lý nước, trạm biến áp, tường rào, cổng ngõ, sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, thiết bị xây dựng, thiết bị y tế.Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng mốc thời gian, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/4/2023.Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 5/2023, khối lượng hoàn thành dự án chỉ đạt 52%. Một số hạng mục mới xong phần thô và nhiều hạng mục còn dang dở. Chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, dự án còn vướng thửa đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 374m2 do chủ sử dụng đất chưa thống nhất nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp và khởi kiện quyết định hành chính của huyện ra tòa. Tòa án cấp cao Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và tuyên như kết quả xét xử sơ thẩm. Song, chủ sử dụng đất vẫn chưa thống nhất với bản án và đang tiếp tục kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.Về nhà ở, vật kiến trúc, hiện dự án còn vướng 5 trường hợp của các hộ dân có đất và nhà trên đất chưa thống nhất với phương án bồi thường với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn  800 m2.Chính những vướng mắc trên khiến dự án y tế 287 tỷ đồng ở huyện đảo Lý Sơn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.THANH BA - QUẢNG TRÀ
Thêm thông tin Cầu mới thi công 'rùa bò', dân liều mình đánh cược mạng sống qua cầu 'tử thần'  0  Dân 'dài cổ' chờ đền bù ở dự án 'rùa bò'  0  Dân đánh cược mạng sống qua cầu 'tử thần': Vì sao cầu mới chậm tiến độ?  0  Vướng mặt bằng, đập dâng 1.500 tỷ từng 'dính' loạt sai phạm lại chậm tiến độ  0
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 22.000 người dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quyết định phê duyệt dự án Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp Lý Sơn, triển khai xây dựng tại thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn.
Dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư với tổng số vốn 287 tỷ đồng, quy mô 100 giường bệnh. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
Dự án bao gồm các hạng mục chính: Khối nhà 2 tầng, khối nhà 3 tầng, khối nhà 6 tầng; bể nước ngầm 500m3, nhà đại thể, nhà bảo vệ, nhà khí y tế, bể xử lý nước, trạm biến áp, tường rào, cổng ngõ, sân vườn, đường nội bộ, cây xanh, thiết bị xây dựng, thiết bị y tế.
Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng mốc thời gian, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/4/2023.
Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 5/2023, khối lượng hoàn thành dự án chỉ đạt 52%. Một số hạng mục mới xong phần thô và nhiều hạng mục còn dang dở. Chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Cụ thể, dự án còn vướng thửa đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 374m2 do chủ sử dụng đất chưa thống nhất nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp và khởi kiện quyết định hành chính của huyện ra tòa. Tòa án cấp cao Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm và tuyên như kết quả xét xử sơ thẩm. Song, chủ sử dụng đất vẫn chưa thống nhất với bản án và đang tiếp tục kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Về nhà ở, vật kiến trúc, hiện dự án còn vướng 5 trường hợp của các hộ dân có đất và nhà trên đất chưa thống nhất với phương án bồi thường với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn  800 m2.
Chính những vướng mắc trên khiến dự án y tế 287 tỷ đồng ở huyện đảo Lý Sơn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.
THANH BA - QUẢNG TRÀ