Nhiều sai phạm tại các gói thầu sửa chữa trụ sở thuộc Cục Thi hành án dân sự Huế
(VTC News) -
Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót tại các gói thầu sửa chữa trụ sở thuộc Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thừa Thiên - Huế.
Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản số 56/KL-TTR Kết luận việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. Một trong những nội dung được Thanh tra Bộ Tư pháp đề cập trong bản kết luận là việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng.Theo đó, năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự cấp bổ sung ngân sách từ nguồn kinh phí để lại năm 2021 (kinh phí không thực hiện tự chủ) đầu tư xây dựng công trình thực hiện các gói thầu khắc phục thiên tai, bão lũ số tiền 1.140.000.000 đồng cho Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các đơn vị trực thuộc gồm Chi cục THADS huyện Phong Điền; TP Huế; huyện Phú Vang; thị xã Hương Trà và sữa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới. Ba Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang và thị xã Hương Trà lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để thực hiện dự án; Cục THADS Thừa Thiên - Huế và 2 Chi cục THADS TP Huế và A Lưới chỉ lập dự toán để thực hiện dự án. Cục THADS Thừa Thiên - Huế cũng có các quyết định phê duyệt quyết toán dự án đối với dự án sửa chữa tại các Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang; thị xã Hương Trà, TP Huế và A Lưới.Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế ở phường Vỹ Dạ (TP Huế).Theo nhận xét của Thanh tra Bộ Tư pháp thì việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các chi cục trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót. Cụ thể, đối với việc sửa chữa tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế; Chi cục THADS TP Huế và huyện A Lưới không có ảnh và tài liệu minh hoạ thực trạng các công trình bị hư hại sau thiên tai, bão lũ làm cơ sở để thuyết minh đối với dự toán thi công. Hồ sơ sửa chữa không thể hiện quy mô và nội dung sửa chữa, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.Đối với gói thầu sửa chữa khắc phục thiên tai tại công trình trụ sở Cục THADS Thừa Thiên - Huế, chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.Cục THADS Thừa Thiên - Huế ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng là không phù hợp do giá trị gói thầu tư vấn giám sát chỉ được xác định sau khi phê duyệt dự toán xây dựng công trình do tư vấn quán lý dự án lập.Hồ sơ nghiệm thu gói thầu quản lý dự án, giám sát xây dựng không có ngày tháng trong hợp đồng và các biên bản nghiệm thu nên không xác định được thời điểm nghiệm thu.Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục THADS TP Huế, chủ đầu tư không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; không có quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không có hồ sơ dự toán xây dựng để làm căn cứ thẩm tra; hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát chi cục ký với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng không có ngày ký kết.Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại các Chi cục THADS thị xã Hương Trà, Phong Điền và Phú Vang, chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tuy nhiên không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.Đối với gói thầu sửa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới, chủ đầu tư không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không có quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công.Đối với những tồn tại, sai sót kể trên, Cục THADS Thừa Thiên - Huế không hướng dẫn các chi cục thực hiện thống nhất, đúng quy định và vẫn xét duyệt quyết toán với các dự án trên.NGUYỄN VƯƠNG
Thêm thông tin Nhiều sai sót trong kê khai tài sản ở Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế  0  Cách các chức vụ trong Đảng đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ  0  Bắt một chấp hành viên thi hành án dân sự tại Hải Phòng  0  Bắt tạm giam một Phó chi cục thi hành án dân sự ở Bình Dương  0
Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản số 56/KL-TTR Kết luận việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. Một trong những nội dung được Thanh tra Bộ Tư pháp đề cập trong bản kết luận là việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng.
Theo đó, năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự cấp bổ sung ngân sách từ nguồn kinh phí để lại năm 2021 (kinh phí không thực hiện tự chủ) đầu tư xây dựng công trình thực hiện các gói thầu khắc phục thiên tai, bão lũ số tiền 1.140.000.000 đồng cho Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các đơn vị trực thuộc gồm Chi cục THADS huyện Phong Điền; TP Huế; huyện Phú Vang; thị xã Hương Trà và sữa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới.
Ba Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang và thị xã Hương Trà lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để thực hiện dự án; Cục THADS Thừa Thiên - Huế và 2 Chi cục THADS TP Huế và A Lưới chỉ lập dự toán để thực hiện dự án.
Cục THADS Thừa Thiên - Huế cũng có các quyết định phê duyệt quyết toán dự án đối với dự án sửa chữa tại các Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang; thị xã Hương Trà, TP Huế và A Lưới.
Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế ở phường Vỹ Dạ (TP Huế).
Theo nhận xét của Thanh tra Bộ Tư pháp thì việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các chi cục trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót.
Cụ thể, đối với việc sửa chữa tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế; Chi cục THADS TP Huế và huyện A Lưới không có ảnh và tài liệu minh hoạ thực trạng các công trình bị hư hại sau thiên tai, bão lũ làm cơ sở để thuyết minh đối với dự toán thi công. Hồ sơ sửa chữa không thể hiện quy mô và nội dung sửa chữa, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
Đối với gói thầu sửa chữa khắc phục thiên tai tại công trình trụ sở Cục THADS Thừa Thiên - Huế, chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.
Cục THADS Thừa Thiên - Huế ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng là không phù hợp do giá trị gói thầu tư vấn giám sát chỉ được xác định sau khi phê duyệt dự toán xây dựng công trình do tư vấn quán lý dự án lập.
Hồ sơ nghiệm thu gói thầu quản lý dự án, giám sát xây dựng không có ngày tháng trong hợp đồng và các biên bản nghiệm thu nên không xác định được thời điểm nghiệm thu.
Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục THADS TP Huế, chủ đầu tư không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; không có quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không có hồ sơ dự toán xây dựng để làm căn cứ thẩm tra; hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát chi cục ký với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng không có ngày ký kết.
Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại các Chi cục THADS thị xã Hương Trà, Phong Điền và Phú Vang, chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tuy nhiên không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.
Đối với gói thầu sửa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới, chủ đầu tư không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không có quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công.
Đối với những tồn tại, sai sót kể trên, Cục THADS Thừa Thiên - Huế không hướng dẫn các chi cục thực hiện thống nhất, đúng quy định và vẫn xét duyệt quyết toán với các dự án trên.
NGUYỄN VƯƠNG
Nhiều sai phạm tại các gói thầu sửa chữa trụ sở thuộc Cục Thi hành án dân sự Huế

(VTC News) -
Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra nhiều tồn tại, sai sót tại các gói thầu sửa chữa trụ sở thuộc Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thừa Thiên - Huế.
Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản số 56/KL-TTR Kết luận việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. Một trong những nội dung được Thanh tra Bộ Tư pháp đề cập trong bản kết luận là việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng.Theo đó, năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự cấp bổ sung ngân sách từ nguồn kinh phí để lại năm 2021 (kinh phí không thực hiện tự chủ) đầu tư xây dựng công trình thực hiện các gói thầu khắc phục thiên tai, bão lũ số tiền 1.140.000.000 đồng cho Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các đơn vị trực thuộc gồm Chi cục THADS huyện Phong Điền; TP Huế; huyện Phú Vang; thị xã Hương Trà và sữa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới. Ba Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang và thị xã Hương Trà lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để thực hiện dự án; Cục THADS Thừa Thiên - Huế và 2 Chi cục THADS TP Huế và A Lưới chỉ lập dự toán để thực hiện dự án. Cục THADS Thừa Thiên - Huế cũng có các quyết định phê duyệt quyết toán dự án đối với dự án sửa chữa tại các Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang; thị xã Hương Trà, TP Huế và A Lưới.Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế ở phường Vỹ Dạ (TP Huế).Theo nhận xét của Thanh tra Bộ Tư pháp thì việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các chi cục trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót. Cụ thể, đối với việc sửa chữa tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế; Chi cục THADS TP Huế và huyện A Lưới không có ảnh và tài liệu minh hoạ thực trạng các công trình bị hư hại sau thiên tai, bão lũ làm cơ sở để thuyết minh đối với dự toán thi công. Hồ sơ sửa chữa không thể hiện quy mô và nội dung sửa chữa, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.Đối với gói thầu sửa chữa khắc phục thiên tai tại công trình trụ sở Cục THADS Thừa Thiên - Huế, chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.Cục THADS Thừa Thiên - Huế ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng là không phù hợp do giá trị gói thầu tư vấn giám sát chỉ được xác định sau khi phê duyệt dự toán xây dựng công trình do tư vấn quán lý dự án lập.Hồ sơ nghiệm thu gói thầu quản lý dự án, giám sát xây dựng không có ngày tháng trong hợp đồng và các biên bản nghiệm thu nên không xác định được thời điểm nghiệm thu.Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục THADS TP Huế, chủ đầu tư không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; không có quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không có hồ sơ dự toán xây dựng để làm căn cứ thẩm tra; hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát chi cục ký với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng không có ngày ký kết.Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại các Chi cục THADS thị xã Hương Trà, Phong Điền và Phú Vang, chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tuy nhiên không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.Đối với gói thầu sửa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới, chủ đầu tư không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không có quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công.Đối với những tồn tại, sai sót kể trên, Cục THADS Thừa Thiên - Huế không hướng dẫn các chi cục thực hiện thống nhất, đúng quy định và vẫn xét duyệt quyết toán với các dự án trên.NGUYỄN VƯƠNG
Thêm thông tin Nhiều sai sót trong kê khai tài sản ở Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế  0  Cách các chức vụ trong Đảng đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ  0  Bắt một chấp hành viên thi hành án dân sự tại Hải Phòng  0  Bắt tạm giam một Phó chi cục thi hành án dân sự ở Bình Dương  0
Thanh tra Bộ Tư pháp vừa ban hành văn bản số 56/KL-TTR Kết luận việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự Thừa Thiên - Huế. Một trong những nội dung được Thanh tra Bộ Tư pháp đề cập trong bản kết luận là việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng.
Theo đó, năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự cấp bổ sung ngân sách từ nguồn kinh phí để lại năm 2021 (kinh phí không thực hiện tự chủ) đầu tư xây dựng công trình thực hiện các gói thầu khắc phục thiên tai, bão lũ số tiền 1.140.000.000 đồng cho Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các đơn vị trực thuộc gồm Chi cục THADS huyện Phong Điền; TP Huế; huyện Phú Vang; thị xã Hương Trà và sữa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới.
Ba Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang và thị xã Hương Trà lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để thực hiện dự án; Cục THADS Thừa Thiên - Huế và 2 Chi cục THADS TP Huế và A Lưới chỉ lập dự toán để thực hiện dự án.
Cục THADS Thừa Thiên - Huế cũng có các quyết định phê duyệt quyết toán dự án đối với dự án sửa chữa tại các Chi cục THADS huyện Phong Điền; Phú Vang; thị xã Hương Trà, TP Huế và A Lưới.
Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế ở phường Vỹ Dạ (TP Huế).
Theo nhận xét của Thanh tra Bộ Tư pháp thì việc sử dụng ngân sách trong sửa chữa trụ sở, kho vật chứng tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế và các chi cục trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót.
Cụ thể, đối với việc sửa chữa tại Cục THADS Thừa Thiên - Huế; Chi cục THADS TP Huế và huyện A Lưới không có ảnh và tài liệu minh hoạ thực trạng các công trình bị hư hại sau thiên tai, bão lũ làm cơ sở để thuyết minh đối với dự toán thi công. Hồ sơ sửa chữa không thể hiện quy mô và nội dung sửa chữa, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
Đối với gói thầu sửa chữa khắc phục thiên tai tại công trình trụ sở Cục THADS Thừa Thiên - Huế, chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.
Cục THADS Thừa Thiên - Huế ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng là không phù hợp do giá trị gói thầu tư vấn giám sát chỉ được xác định sau khi phê duyệt dự toán xây dựng công trình do tư vấn quán lý dự án lập.
Hồ sơ nghiệm thu gói thầu quản lý dự án, giám sát xây dựng không có ngày tháng trong hợp đồng và các biên bản nghiệm thu nên không xác định được thời điểm nghiệm thu.
Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại Chi cục THADS TP Huế, chủ đầu tư không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; không có quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không có hồ sơ dự toán xây dựng để làm căn cứ thẩm tra; hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát chi cục ký với Công ty cổ phần HUE Group chung 1 hợp đồng không có ngày ký kết.
Đối với gói thầu sửa chữa trụ sở làm việc tại các Chi cục THADS thị xã Hương Trà, Phong Điền và Phú Vang, chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tuy nhiên không có quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư.
Đối với gói thầu sửa chữa nhà xe Chi cục THADS huyện A Lưới, chủ đầu tư không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không lập kế hoạch sửa chữa công trình, không có quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công.
Đối với những tồn tại, sai sót kể trên, Cục THADS Thừa Thiên - Huế không hướng dẫn các chi cục thực hiện thống nhất, đúng quy định và vẫn xét duyệt quyết toán với các dự án trên.
NGUYỄN VƯƠNG