Gần đây, có công trình của Bosch – Rekveldt và ccs (2011) nghiên cứu về cách nắm bắt và kiểm soát tính phức tạp của các dự án xây dựng có quy mô lớn thông qua Bảng tổng hợp TOE (Technical, Organizational and Environmental). Tác giả đã tổng hợp 40 nhân tố từ các công trình đã được khẳng định trước đó, tiếp đến trong nghiên cứu của mình, tác giả đã phân tích và bổ sung thêm 10 nhân tố nữa tạo thành một bảng tổng hợp hoàn chỉnh. Đồng thời, tác giả cũng đã xây dựng hệ thống phân cấp cho các nhân tố tác động đến tính phức tạp của dự án.