在其他站上看到的Autodesk BIM獎項新聞，近期得獎的是美國頂級建築承包商Robins & Morton公司，該公司利用裡BIM建築資訊模型(Building Information Modeling)流程，進行更有效的施工過程管理，協助推動在複雜專案中精簡其施工作業，因而獲Autodesk BIM經驗大獎殊榮。
其中，Robins & Morton公司在一些專案內所使用的Autodesk軟體包括AutodeskR RevitR Architecture、AutodeskR RevitR Structure、AutodeskR RevitR MEP和AutodeskR NavisworksR Manage。
在最近完工、造價9,250萬美元的阿拉巴馬州奧本大學籃球館專案中，Robins & Morton公司利用BIM流程和歐特克軟體支援現場協調、視覺化和虛擬瀏覽(Walk-throughs)、4D施工規劃和時間安排；以及竣工追蹤(as-built tracking)等作業。該公司使用Revit Structure軟體對200多個混凝土基礎沉箱(caisson)及其他混凝土結構進行施工規劃和製圖，因此能夠追蹤混凝土澆漿日期、混凝土量和深度，有助於Robins & Morton公司團隊比較並直覺式地監測設計深度和實際深度，進而為客戶節省30多萬美元。透過追蹤零件到位的確切日期，該公司能夠根據實際時程模擬來執行所計畫的時間安排。在該專案中透過Autodesk Navisworks Manage軟體所實現的BIM創新應用包括：
‧ 利用先進的雷射掃描產出3D場館座位竣工模型，以低於兩個小時的時間，完成整個圓形球場的掃描。在Autodesk Navisworks Manage模型中輸入點雲(point could)資料，協助檢查並確認所有座位零件皆準確建造。
‧ 虛擬的動畫展示，為奧本籃球館的潛在會員及大學教職員展示籃球場的規劃入口處、主要活動層、加強設施、空調設備、更衣室及其它區域。
‧ 規劃並協調大型建築起重機的進、出，和操作路線。受場地限制，必須細心協調並操作起重機，以在場館內部修建屋頂。
‧ 產出預鑄(precast)場館、大跨度(long span)屋架和起重機的4D施工模擬，幫助團隊在安裝桁架支撐時，可同步移動起重機，尤其是在最後的施工步驟中。