冷卻水塔施工後。
桃園國際機場股份有限公司為實施「臺灣桃園國際機場園區實施計畫」需要，辦理「WC滑行道遷建與雙線化工程」，將原有西滑行道自目前位置往西遷移約710公尺，同時擴建成為雙向滑行道。機場捷運機場旅館站（A14a）冷卻水塔所在位置，因與遷建後之WC滑行道需求空間發生衝突，故配合機場公司之需求，進行A14a車站冷卻水塔遷建工程。
本工程係將原位於機場旅館站（A14a）地面層之冷卻水塔機室，由原有位置向西南邊遷移約35公尺，並新建一座內徑2mx2m之地下管道間，使冷卻水管、電力及控制系統線路等，藉由管道連通新建冷卻水塔與原有冷卻水塔下方之機電設施室。本工程主要工作項目包含結構工程、排水工程、管線工程、建築裝修工程、景觀工程、水電工程及環控工程等。為使冷卻水塔之運作不中斷，以新建冷卻水塔，通過測試並提供運轉後，再拆除原有水塔方式辦理。
本工程自105年6月開工，新建冷卻水塔結構於106年1月下旬完成，水電及環控設備於106年4月安裝完成，設備經單機、系統及整體測試後，自5月上旬開始運轉，原有冷卻水塔則於6月完成拆除，全部工程於7月28日竣工。後續將辦理驗收作業，俟驗收合格後，即交由桃園大眾捷運股份有限公司接管。
冷卻水塔施工前。
冷卻水塔鳥瞰圖。