勞動者的節日喜接勞動的果實。“五一”前夕，吉電股份新能源建設捷報頻傳，4月28日至30日，該公司江西新洲48MW風電場項目、余江三期30MW光伏項目、鄱陽30MW光伏項目和崇仁巴山30MW光伏項目實現全容量並網。4個項目相繼告捷，使該公司今年新能源新增投產容量達65.15萬千瓦，展示了該公司奪取疫情防控與復工復產雙勝利的硬核力量。目前，該公司新能源裝機容量達404.65萬千瓦，佔總裝機容量46%。
年初以來，該公司堅持疫情防控與復工復產“兩手抓、兩手硬”，2月份下發了新能源基建工程復工專項要求的通知，要求各所管新能源單位多措並舉、千方百計協調存在的困難，確保3月1日前恢復正常工程建設秩序。為此，該還成立了“保電價、保投產”目標領導小組，下設辦公室和前期工作推進組、綜合保障推進組、工程施工推進組，制定了《2020年新能源“保電價保投產”23個基建項目里程碑節點計劃》，推行“日跟蹤、周協調、月考核”機制，確保所有在建工程“零拖期”，以 “雙對標”、“雙跑贏”的干勁，為完成全年“三大任務”目標奠定堅實基礎。
這4個已經投產的項目分別隸屬于該公司江西區域公司和華東區域公司。今年初以來，兩家區域公司努力克服新冠肺炎疫情影響，面對工程協調復雜、專題報審程序繁瑣、機組設備供貨緊張、征地困難、氣候多變等諸多不利因素，積極協同各方眾志成城、同心合力，落實落細疫情防控措施，在保證人員健康和安全的前提下，統籌人員進場、合理調配機器設備、制定科學趕工計劃，落實工期保證措施，在保證工程質量和安全的前提下，加快施工進度，確保工程如期竣工。
據了解，該公司今年已經開工項目合計180萬千瓦，預計全年火電、新能源裝機將有望突破1000萬千瓦目標。