位於新加坡樟宜機場的皇冠假日酒店，近年時常被飛行常客選為最喜愛的機場酒店之一。但不說不知，這幢酒店於2016年投入使用的擴建部分，原來並非以傳統的施工方法建造。由於受到機場地段的特殊地理因素所限制，項目採用了預製體積建設（PPVC）技術進行，目標在最短的時間內完成施工，以縮短工程時間及減低對原酒店住客的影響（包括灰塵和噪音）。
作為新加坡首個採用預製體積建設技術的私人商業發展項目，建築師把酒店擴建部分的243個房間設計成252個預製組件。所有組件從結構、牆身、地板以至材料飾面、配件和傢具均先在上海的工廠預先製造和裝嵌完成，然後再將完整的箱體運往新加坡。當箱體被送至工地，就會由起重機配合工人以「樂高砌積木」的方式把預製組件組裝。工程期間，在每天有限的施工時間內（晚上10時至清晨5時），承建商平均可完成10個箱體的組裝，平均僅需三至四天就能完成一層全部的建造，相對於以傳統建築方法，完成樓板就需時14至21天，新技術大大縮短現場施工的時間，也令工程所需的人力減少40%，同時有效降低了因工程帶來的噪音及空氣污染問題。儘管項目過程中曾因設計修改而延誤了六個月，但最終仍能節省了17%的工期，按時在2016年8月正式開幕。
其實，新加坡政府近年正大力推廣預製體積建設技術，目的是希望提升建造業的生產力，意圖改變這個原本依重工人的工業生態。新加坡國家發展部部長黃循財表示：「建造業的生產力對我們來說非常重要，我們不能依賴引進愈來愈多外勞的傳統建築方法，長遠下來將無法持續。」而新加坡建設局亦分別在2010年至2015年及2015至2018年期間，撥出3.55億及4.5億坡幣作為基金，資助業者採用高效的建築方式藉以提升生產力。除此以外，新加坡政府亦要求各投標政府項目的承辦商採用高效的建築技術，進一步推動業界轉型。