重點項目中山東路東延新津河大橋是市區通往東海岸新城亞青會主場館的關鍵交通節點。今年上半年，經過建設單位的努力，項目難度最大的主橋樁基礎施工順利完成，為項目后續建設加快推進打下了堅實基礎。
中山東路東延新津河大橋西接現有中山東路，東聯中山東路東延段中陽大道。項目全長1.6公里，橋梁部分長約827米。其中425米長的主橋采用獨塔雙面索斜拉橋結構設計，主塔高達145米。由于塔高且現場地質條件復雜，主塔樁基礎施工難度極大，項目施工單位采取先進工藝，精心組織施工，在6月底順利攻克主橋全部樁基礎施工，及時避免了臺風季節對樁基礎施工的影響，目前已經進入大橋主墩承臺施工階段，施工安排更加可控。大橋西引橋橋墩等下部結構今年上半年也全部完成，開始進行上部箱梁結構澆筑施工；大橋東引橋也計劃在7月份完成用地移交后開始建設。
省第二建筑工程有限公司執行指揮長何沁洲說：“我們新津河大橋最關鍵的工程就是主塔，這個地方的地質條件比較復雜，這里面的樁長最長是106.5米，樁徑是2.5米，我們克服種種困難把樁基礎全部結束了，后面時間可控。明年十月份主塔就可以結束，整座橋可以拉通。我們整個項目是計劃在2021年3月底全部建成，比亞青會提前半年左右時間完成。”
根據設計方案，中山東路東延新津河大橋以雙向八車道的城市快速路標準進行建設，設計車速為每小時80公里。考慮到處于中心城區東部出入口節點位置，大橋外觀造型進行了精心設計，力爭打造城市景觀地標。
市珠港新城投資開發有限公司總工程師侯盛揚說：“整個項目設計過程采用多方案比較。塔采用水滴造型，具有親水的特點。塔上采用了玻璃幕墻裝飾，配置燈光。燈光有顏色變化，節日的時候可以用比較喜慶的顏色配合節日的氣氛。所以這座橋是在汕頭（包括國內）造型上、景觀上應該是比較獨特而且比較新穎的大橋。”