地方抱怨 盼儘快完工 市長李乾龍表示，新莊捷運線因為樂生療養院用地問題，延宕2年，他不明白三重、新莊一帶將近100萬人的交通權益就這樣被漠視，如今行政院確定樂生院區保留40%用地，縣府應該儘速拆除另外60%用地的建物。 立委朱俊曉指責捷運局不該把工程延宕的責任推給樂生療養院，要檢討施工落後的原因；縣議員胡淑蓉則感嘆三重、新莊人民苦盼捷運，卻一再失望，不少里長抱怨捷運施工讓交通惡化，連帶影響經濟發展。 周錫瑋：已照顧院民 縣長周錫瑋指出，捷運新莊線預計民國98年底通車，如今已延後至101年8月，所有關鍵在於機廠用地與樂生院區相衝突。他認為在用地保留、院民安排等方面已經盡量照顧痲瘋病患，他希望樂生院民體諒地方民眾需求，配合縣府的拆除工作。 在新莊方面，新莊市長許炳崑、縣議員黃林玲玲等人聯合向周錫瑋遞交陳情書，希望捷運工程能儘速解決署立樂生療養院區存廢問題，並早日完工。 周錫瑋也承諾將按照行政院核定保留41.6%院區版本儘速公告並拆除地上物，同時要求台北市政府捷運局加速趕工，讓民眾期盼的捷運儘早通車。