發布時間：2019-10-11瀏覽人次：
中韓（鹽城）產業園是國家設立的中韓自貿區三大園區之一，未來科技城是中韓（鹽城）產業園的核心建設內容之一，定位是全力打造科技創新核心區、活力雙創區、總部研發區、商務政務區、高端配套區，計劃建設開放時間為2020年6月底。面臨責任重、要求高、時間緊的政治任務，曾經打造過國際會展中心、北師大鹽城附校等精品工程，創下東方速度、東方奇跡的鹽城東方集團清醒的意識到，高點起跳、高速躍進，沒有一股子闖勁不行！
自8月9日全面部署、加速推進未來科技城項目以來，鹽城東方集團以敢打硬仗、時不我待的實干、善于創新的巧干，打足人力、物力、財力，展開了一場規模空前的大會戰，再度彰顯精品建設的責任擔當、速度擔當和品質擔當。
站位“核心區”，東方有底氣。壓力千鈞惟擔當，東方集團接到區黨工委、管委會的指令后，迅速響應，成立由總經理掛帥的項目指揮部，東方置業有限公司主要負責人狠抓落實，抽調近10名工程條線骨干力量協同配合、齊心攻堅，扎根一線服務項目建設。
中韓（鹽城）產業園未來科技城總建筑面積582356.5平方米，分為南區和北區。為確保中韓（鹽城）產業園未來科技城優質高效推進建設，東方集團項目部通過前期扎實的各項準備工作、合理的策劃施工方案、嚴密的項目管控體系，保證項目施工過程中質量可控，精細到位。多次會同施工、監理單位責任人打磨進度表，在施工前對項目進行詳細策劃，編制可行的《中韓（鹽城）產業園未來科技城項目推進責任一覽表》，將項目建設目標分解到季，進度安排到月，措施細化到周到天；對安全、質量、附屬工程、信息智能化等項目，按照要求同步落實到人，各分項工程責任人每天在“中韓（鹽城）產業園未來科技城”工作群內匯報工作，集團層面每周召集一次工作例會，加強對建設工程的跟蹤督查，確保項目按計劃進度有序推進，形成嚴密的項目管控體系。
“我們不僅要保持進度優先，還要以能打勝仗的斗志圓滿完成任務。”中韓（鹽城）產業園未來科技城項目部團隊信心十足，愈戰愈勇。
國家級園區建設，質量管控是內驅力。中韓（鹽城）產業園未來科技城項目部以專業化管控制、樣板制、驗收制等涵蓋全過程的質量管理制度筑牢質量之基。
在施工各個環節中，該項目部積極對接各參建單位，有序地進行現場的協調、組織和溝通工作，為項目建設提供良好的施工環境；充分發揮指揮部成員作為“一線指揮員”的模范帶頭作用，抓住項目管控的“牛鼻子”，做到隨時化解新問題，逐步解決舊問題。
“中韓（鹽城）產業園未來科技城是國家級的品質工程，質量容不得絲毫馬虎。”園區建設中包含多個單體建筑平行施工，不可避免地存在著巨大的協調量，項目部站位大局考慮，在工程交接面盡可能地多考慮、多預留。主體工程和裝修同步施工，附屬工程同時進行，以合理套搭施工和穿插作業的方式有序推進整體項目高速、高質建設；嚴格執行樣板先行制，以確保整體工程標準統一；為避免隱蔽部位出現質量問題，項目部聯合區住建局開展分層驗收，每一層都驗收合格確認達標后，方可進行下一步施工，使質量管理更為精細精準。
國家級園區建設，文明安全是源動力。中韓（鹽城）產業園未來科技城項目部通過抓制度落實、抓施工現場、抓作業人員，確保安全局面穩定可控。
東方集團與各參建單位簽訂《安全生產目標責任書》，把安全生產指標納入考核范圍，指標完成情況直接與項目獎懲掛鉤，將安全生產責任制落到實處。嚴格落實安全晨會、晚間例會、不定期協調會“安全三會”，以及項目每日巡查、工程部每周檢查、工程總監每月互查“三查機制”，以最高的標準和力度，堅決杜絕一切安全隱患和安全事故。
文明施工是展現東方集團形象實力的主要窗口，項目部狠抓形象樹立品質，實施施工標準化管理。做好施工現場布置，對施工作業區、辦公區、生活區、材料堆放區進行合理規劃，滿足安全文明施工要求；安全文明施工、綠色施工等宣傳牌設立齊全到位；嚴格落實對現場施工噪聲控制、揚塵控制等相關規定，在現場設置了PM2.5檢測儀、噪聲監測儀等設備、在建筑樓體安裝降塵噴淋系統、在主要出入口安裝了車輛清洗設備。確保施工現場具有良好的作業環境、衛生環境和工作秩序。
面對千鈞使命，唯有不舍晝夜。項目部占滿空間、用滿時間，全力以赴搶進度。每天300多名施工人員、增設一臺大型塔吊集中搶工。東方集團在中韓（鹽城）產業園未來科技城項目中一路領跑，以爭分奪秒的勁頭趕進度，勢必以“東方速度”跑贏時間，完成使命擔當。
8月30日，東方集團總經理王旭東在主持召開該項目工地第4次例會時，將之前施工方、監理方、項目方三方細化落實，跳起來摘桃子的時間表、任務書，形成《目標責任狀》，由項目負責人向集團領導遞交、施工方和監理方向項目責任人遞交的方式，再度壓實工作責任、明確時間節奏、細化實現路徑，確保該項目一著不讓、環環緊扣向前推進。
目前，中韓（鹽城）產業園未來科技城項目正如火如荼地進行中，一期C1、C2、C3共計3幢樓已于2018年11月通過單體竣工驗收。目前正在實施的二期中，B1樓和D1—D4樓主體結構封頂，已進入幕墻施工階段，A1、A2樓啟動地下基礎施工，B2、B3樓主體封頂，即將進入幕墻施工。B1樓計劃2020年9月30日完工，B2、B3及D1—D4樓2020年5月20日完工；A1、A2樓2020年6月底完工。二期附屬管道、室外附屬2座橋梁正在施工，目前尚未實施的北區已進入方案調整階段。