開學第1天，台東縣73所尼伯特颱風中受災國中、小學，昨天順利開學，教育處長劉鎮寧說，至今僅9校修繕完工，其餘校園重建工程仍進行達成率僅3成，但不影響學生上課，只是校園仍見鷹架，校方已設安全措施及學生動線規畫。
劉鎮寧表示，台東縣尼特颱風學校重建工程有73所學校受風災，目前9所完工，施工中25所學校，另其他學校還處決標、發包等階段。復建工程597項已完成數181項，達成率3成，主要是因為施工工項過多、施作時間集中且急迫，備料、專業人力不足，影響工程進度。
他強調，直接影響學生校園生活與受教權部分，包括一般教室、主要行動路徑及與營養午餐有關設備、供水設施等，幾乎已搶先完成；戶外尚施工部分也特別要求學校拉起警戒線，做好安全防範措施。
這次受創最嚴重東海國中電腦教室、生活教室當初連電腦被狂風暴雨吹散到走廊、窗破門壞電腦教室已趕在開學前修復，可正常使用，不過學校屋頂還要施作防曬、防水等工程，目前仍搭鷹架在施工中。
劉鎮寧說，目前仍有10所國小18項教學相關工程未完工，另有約400件監視器鏡頭、冷氣等非教學類工程也未完成，重建工程多數10月底完成，最晚完工工程預計是東海國中操場PU跑道、豐田國小下水道工程，希望能在12月底完成。
（路透華盛頓15日電）五角購買大廈今天表示，美國軍方偵測到北韓15日試射中程彈道飛彈失敗。