近日，陜煤建設路橋分公司各項目部搶抓晴好天氣，攻堅克難、大干快進，形成建設熱潮，全力確保工程早日完工。
在神渭管道項目部，工人們正加班加點，確保寒冬來臨之前如期竣工。該項目全線共78.094km，工作面分散，全線較長，施工時間緊、任務重。為了確保工程按期完工，該項目部將全線劃分為20個工作面，分為四個工隊。項目管理人員分頭行動，駐扎工隊蹲點監督，對施工過程中存在的問題和困難逐條梳理，逐項解決，做到小事現場解決，大事會上解決，全力保障工程有效推進。另一方面，該項目加強施工現場危險源分析及預控，定期開展全面檢查工作，及時關注天氣變化，合理調整工期時段。目前，該項目已完成土建管道工程施工15000m（包括開挖、焊接），約占總工程量60%。土建安裝工程約完成總工程量75%。光纜施工鋪設60000m約占總工程量65%。
在渭南大荔項目部，雨污水管和平交路口處的施工正在緊張進行中。受變更工程影響，該項目部必須趕在水穩路面攤鋪前，率先完成地下雨污水管和平交路口的路面施工。該段施工與G108國道和進城道路北新街平交，車流量大，交通環境復雜，安全環保工作要求較高。為了在不影響交通的前提下保證施工進度，該項目部合理安排施工工序，采用硬質圍擋隔離的方法，在圍擋外留有足夠的行車道寬度，確保外面通車，內部施工互不影響。目前該項目雨污水管和平交路口處的施工已經進入尾聲，路面水穩層上基層以下全部完成，上基層目前已經攤鋪2050米，剩余1650米。
在彬長項目部，該項目部負責的胡家河礦選煤廠輸煤棧橋修復工程工程為室外高空作業，工期短、施工場地狹窄，施工環境復雜，棧橋高度較高，垂直運輸難度較大。為了抓安全保進度，緊盯安全防護工作，考慮到該項目施工棧橋最高處約40米，且場地狹窄，主要采用50噸或25噸吊車配合進行材料運輸鋼結構物料(鋼架、檁條、彩板、窗戶、拉條)進行垂直運輸，保證施工效率。目前，該項工程已完成401、501棧橋修復工作，101、201棧橋完成1500平方米，601棧橋修復也接近尾聲。