橋樑和橋墩切割拆除施工時一定要注意以下事項：（1）橋樑和橋墩切割拆除老橋的施工順序爲：先橋面和橋面附屬結構，然後進行樑板拆除，在樑板拆除結束後進行橋墩拆除，後進行基礎鑿除。（2）橋樑切割拆除前需做好橋樑周圍的交通保障措施，根據周邊環境及其結構情況，上部先用人工配合風鎬將橋面破除至橫橋面板，人工配合機械清理乾淨，找出板縫位置，用鋼絲繩套住橋面板，用吊車吊裝至工程運輸車，運離現場。橋面板吊裝完成後，清理箱梁上面的雜物，確保箱梁吊運時沒有雜物掉落，用同樣的方法將分段拆除的箱梁吊下運走。（3）橋樑拆除箱梁時需注意樑板的橫向穩定，根據設計驗算結果來安排施工工序，防止樑體的側向傾覆和轉動，橋樑和橋墩切割拆除體時注意鑿除混凝土的碎塊和碎鋼筋的防。
（3）採用鋼塔架代替枕木剁作鋼便樑的支撐，增強了整體穩定。（4）採用鋼便樑對線路架空後，人工逐步拆除舊橋樑、墩臺，確保了行車。（5）卸混凝土樑並進行移樑、捆樑；（6）封閉要點，逐孔人工換24m、16m混凝土樑；（7）清理河道、附屬工程施工、竣工交驗剪力牆切割拆除工程嚴格按照圖紙要求方可進行，在剪力牆上洞口（採用蝶式液壓靜力切割)，爲保證結構面外觀平整及爲後續施工帶來方便，採用蝶式液壓進行門洞切割。剪力牆切割施工操作工藝2.1剪力牆切割前的準備工作——切割定位、放線→鑽工藝孔(起吊孔)→預吊→切割→混凝塊起吊、運走。①將施工用電、用水接入施工現場；②對切割設備再一次做的檢查，並空載調試；③準備好所需的設備、小型工具、材料。
切割樑體和拆除樑體時注意鑿除混凝土的碎塊和碎鋼筋的防護支撐樑混凝土拆除必須等結構和四周 四週傳力帶砼強度達到70%（指破除段的相鄰區段）完畢後方可進行施工。具體的施工方法是機械切割和局部機械鑿除相結合的施工方法施工。道支撐系統均採用此種方法拆除機械截斷拆除：對截斷支撐樑剪斷部位進行標記→支撐樑下鋪設舊木模或汽車輪胎組合鋪設草包防護區→起重機械吊住局部拆除樑→截斷局部支撐樑→起重機械吊離已拆除樑→機械配合人工鑿除已拆除樑→施工場地清運。人工配合機械拆除：截斷設備回轉半徑範圍之外的支撐樑、圍護體繫上部壓頂樑截斷局部支撐樑下（腳手架外延0。5m）搭設局部腳手平臺→人工拆除截斷設備回轉半徑範圍之外支撐樑→支撐樑下鋪設舊木模或汽車輪胎鋪設草包組合防護區→先鑿除迴轉半徑範圍外的支撐樑兩端部混凝。
先清除樁周河床舖砌片石，在樁基外側打設定位樁，安裝導向框，然後插打鋼板樁，樁身每側預留1m左右的作業空間，鋼板樁入土深度視插打情況確定。邊降水，邊安裝圍檁。圍堰內水抽乾後，採用靜態爆破法分離樁間系樑，浮吊吊運至岸邊。在樁柱頂部捆綁鋼絲繩，用浮吊吊住，在河牀面處用靜態爆破法切斷樁身，浮吊吊起，移運到岸邊。9橋臺及附屬結構拆除砼大塊結構採用靜態爆破法和人工鏨鑿法破碎拆除，小塊砼和砌石結構人工持大錘和撬棍拆除。10將拆除移運到岸邊的老橋構件破解處理，與環衛部門聯繫，棄運到環衛部門地點。第五章施工組織與勞力方案組織機構成立生產領導小組，組長：朱道江；副組長：趙書臣、王洪田；趙書臣爲專職長；王洪田爲技術負責。