位於台北市仁愛路的晶宮大廈原本是海砂屋，早在1995年發現後，就希望拆除危險予以重建。但住戶對資金、權利分配等意見分歧，晶宮大廈海砂屋重建因此胎死腹中。921大地震後，管委會乃委託專業技師做安全結構鑑定、修繕費用評估、主管機關召開審查會議等一連串措施，爭取適用「九二一震災暫行條例」，這些都是終能達成都市更新標準的重建要件。目前已至申請使用執照階段，預定今年底應可順利交屋。惟更新會仍然要面對不同意重建戶提起的各項訴訟，對象遍及更新會、估價單位、建築師、公務員等，這些後續的事務，也都需要住戶的共識努力解決。
位於台北市仁愛路的晶宮大廈原本是海砂屋，早在1995年住戶發現後，就著手整合其他住戶，希望拆除危險的海砂屋予以重建。當時台北市政府已訂定「高氯離子建築物善後處理辦法」，可作為重建的法源依據，不過住戶還是面臨種種行政、法律，甚至住戶本身的難關，比如海砂屋鑑定、是否需要住戶100％同意等，而住戶對資金、權利分配等意見分歧，經部分住戶努力協調、溝通，雖然通過主管機關「都市設計審議」，然而因部分所有權人不同意重建方案，晶宮大廈海砂屋重建因此胎死腹中。
921大地震後，晶宮大廈更為殘破不堪，80％住戶擔心大樓倒塌而馬上搬離，重建勢在必行，但主管機關派員目測結果竟判定為「可修繕」！由於住戶的意見各不相同，所以採都市更新方式是比較有可能重建的方式，但社區基地不符一般都市更新基地規模的條件，只能爭取適用「九二一震災重建暫行條例」才有辦法處理。為此，管委會乃委託專業技師做安全結構鑑定、修繕費用評估、主管機關召開審查會議等一連串措施，終能達成都市更新標準的重建要件。晶宮大樓的住戶黃明達先生從921地震前就積極推動晶宮大樓海砂屋重建，地震發生後他協助不少台中縣、市集合住宅以都市更新方式重建，同時他也沒忘記自己的家仍然等待重建。確定社區可以依都市更新條例、九二一暫行條例等相關法規重建後，黃明達與部分住戶開始籌備都市更新會重建晶宮大樓。然而法令、技術的問題容易解決，住戶間的紛爭卻難協調，第一次成立大會召開時，就因部分住戶阻檔而流會。
住戶形容，後來召開成立大會和選舉理監事的情況可說是「驚險萬狀」。住戶間的爭執主要有投資者和住戶間的規劃差異、如何分配獎勵容積、鑑價問題等等。過程中經民意代表、台北市政府、營建署等機關召開協調會，不過還是不能讓各方滿意。鑑價方面，後來由中央主管機關召開法規適用研商會議而達成共識：更新前權利價值估價以房地聯合估價，再依聯合貢獻原則計算全棟建物之土地貢獻比及建物貢獻比，並依其比例計算各戶之土地貢獻價作為更新前價值，對於土地持分異常者，則給以增繳地價稅補償；頂樓加蓋屬違章建築，不得列為權利價值評估，但得併同合法建物給予適度補償；法定空地停車位，如有合法權利證明，得給與補償，但非為建築物，故不應列入權利價值評估。
本更新單元土地所有權人共有51位，建物所有權人50位，分別有47位和46位同意事業計畫，人數比例超過九成，土地和樓地板面積比例也有七成五以上。住戶為享受現代化生活，揚棄老式設計，加上申請的獎勵容積，規劃更舒適的住商大樓。不過參與者指配過程也不順利，不參與重建的住戶四處陳情，甚至中傷更新會作業，使主管機關也產生疑慮，更新會只好停止分配。
但是重建還是得走下去，部分會員極力要求更新會重新辦理指配，雖然爭議不斷，更新會堅持公平、正義及兼顧全體會員權益原則，擬定了「公開抽籤作業辦法」，經會員大會決議，對有爭議問題和反對重建戶未申請分配情形，仍予以公開抽籤分配。在權利分配作業完成後，更新會考量反對重建戶權益，決議通知反對戶在一定期間內就未有人申請分配的餘屋在原鑑價基礎上，給予申請分配機會，但他們仍然不予以理會。更新會深知餘屋由更新會分配並抵付工程款仍有爭議，於是再訂定「會員公開投標辦法」，經會員大會通過，定期予以招標，最終還是流標，依法分配與更新會。
有了重建經費，社區還是經過一連串斷水、斷電、斷瓦斯，強迫部分反對住戶遷出，才開始拆除、營建工程發包等工作，而過程糾紛仍不止息，反對重建戶依舊質疑更新會發包過程，後來還提出訴訟。幸好雖然紛爭不斷，重建工程進行卻頗順利，目前已至申請使用執照階段，預定今年底應可順利交屋。