이 문서를 포괄적으로 요약해주세요.
손인춘 위원] "그러면 순전히 이것은 예산 때문에 기간이 연장되어 있는 거지 예산만 되면 이것은 짧은 시간 안에……"
국방부군사시설기획관 황희종] "일부 큰 시설은 연대급이라든지 대대급 일부 소요는 아마 기간이 조금 더 걸릴 수가 있습니다."
손인춘 위원] "그것은 예산하고 관계없는 겁니까? 예산 388억뿐이 안 들어가거든요. 그런데 그게 부족해서 그런 겁니까 아니면 일하는 장비업체 아니면 건설업체와의 관계성의 문제……"
국방부군사시설기획관 황희종] "그것은 관계가 없습니다. 없고……"
손인춘 위원] "그런데 예산이 들어가는데도 불구하고 왜 연장이 되는 겁니까?"
국방부군사시설기획관 황희종] "2년차 소요로 한 것은 내년도 초반에 발주가 되게 되면 8개월이 소요됩니다. 그러면 내년도 4 5월 달에 발주를 하더라도 공사 완공은 15년 초에 완공이 됩니다. 그래서 내년도 실소요 반영하고 나머지 소요는 15년도에 반영할 계획입니다."
손인춘 위원] "8개월로 계산하면 후반부터 건축하면 내년 후년까지 끝나니까 내후년으로 간다 이거지요?"
국방부군사시설기획관 황희종] "그렇습니다."
손인춘 위원] "알겠습니다. 그렇게 그대로 진행 좀 해 주시기 바라고요.  장관님 F-X사업 F-35 40대를 수의계약으로 도입하기로 했지만 F-X나 KF-X사업이 지연되고 있기 때문에 사실 노후되는 도태되기 때문에 지금 전투기가 노후된 게 자꾸 증가하고 있어요. 그렇기 때문에 공군의 전력공백을 방지하기 위해서 우리가 F-16 전투기에 대한 성능개량사업이 매우 중요하다고 많은 사람들이 얘기하고 공군에서도 내 그 얘기를 지적하고 있거든요.  그런데 미 정부의 LOA 접수 지연으로 인해서 올해 계약이 완전히 불투명해졌다 이유가 내년 예산에서 540억이 아예 감액되어 가지고 정상적인 사업 추진이 어렵다고 그래요. 이 문제는 왜 이렇게 된 거지요? 청장님이 얘기하세요."

국방부군사시설기획관 황희종] "2년차 소요로 한 것은 내년도 초반에 발주가 되게 되면 8개월이 소요됩니다. 그런데 그게 부족해서 그런 겁니까 아니면 일하는 장비업체 아니면 건설업체와의 관계성의 문제…… 손인춘 위원] "그런데 예산이 들어가는데도 불구하고 왜 연장이 되는 겁니까?"