요약본을 만들어 주실 수 있을까요?
방위사업청항공기사업부장 백윤형] "맞습니다."
송영근 위원] "그런데 이것을 가지고…… 예를 든다면 군수지원체계 이것은 영향이 없다면서. 317억이 깎인 게 이것도 굉장히 예산이 크거든. 아직 시제기도 안 났는데 무슨 군수지원을 하는 건지……"
방위사업청항공기사업부장 백윤형] "항공기설계는 세 가지가 같이 진행이 됩니다. 항공기체계에 대한 설계와 군수지원체계에 대한 설계와 훈련지원체계의 설계를 동시에 처음부터 시작을 하기 때문에 그런 밑작업을 같이 시작하는 겁니다."
송영근 위원] "군수지원체계의 설계를 하는데……"
방위사업청항공기사업부장 백윤형] "체계에 대한 설계가 들어갑니다."
송영근 위원] "그것도 그 비용이 그렇게 든다."
방위사업청항공기사업부장 백윤형] "하지만 여기서……"
송영근 위원] "최종적으로 우리들에게 이것만큼 해서 시제기 제작하고 군수지원체계 풍동시험 이것이 없을 때 무엇 때문에 2～3년 지연되느냐 이것 한번 좀……"
방위사업청항공기사업부장 백윤형] "제일 중요한 게 아까 말씀드린 것처럼 모델에 대한 검증이 끝나지 않으면 상세설계를 들어갈 수가 없습니다. 그래서 저희가 예산을 계속 줄이면서 맨 나중에 시제작비만 아주 크게 살려 놓은 게 시제작을 하지 않으면 더 이상 설계가 진행될 수 없기 때문에 나머지는 다 삭감을 하고 그쪽에만 돈을 넣은 것입니다.   그래서 전체적으로는 모델을 만들고 시험을 하는 그 작업이 제일 우선되어야 되는 작업이기 때문에 돈이 이렇게 책정된 겁니다."

백 방위사업청항공기사업부장은 모델에 대한 검증이 안 끝나면 상세설계를 들어갈 수 없기 때문에 예산을 시제작비만 크게 살려놓고 나머지는 다 삭감했다고 했다.