이 문서를 짧게나마 요약해줄 수 있니?
국립현대미술관장 정형민] "그 발굴조사는 일단 나대지에서 이루어졌고요 설계……"
강동원 위원] "지금 출토유물이 211점이 나왔어요. 이렇게 출토유물이 나오게 되면 설계를 변경할 수 있거나 아니면 공사 자체가 상당한 공기를 연장할 수밖에 없는 그런 상황이다 이런 얘기입니다."
국립현대미술관장 정형민] "나대지 외에서 출토유물을 저희가 꺼내려면 일단 건물을 철거해야지 가능했기 때문에……"
강동원 위원] "그래서 결론적으로 말씀드리면 설계자였던 민현준 교수도 얘기를 했고 서울시 건축심의위원회에서도 제동이 걸렸고 또 최종적으로 허가를 했던 종로구청에서도 이 문제는 제동이 걸렸던 사항이기 때문에 공기를 사전에 준공시기를 맞추어 놓고 모든 공사를 진행했다 이렇게 결론을 내릴 수 있습니다.   그다음에 이제 GS건설 김세종 상무가 여기에 대해서 시인하는 발언을 했어요. “야간작업 밤샘작업도 있을 수 있는 것인데 이것은 공정을 앞당기기 위한 자구노력이다.” 바로 이것이 공기단축을 인정한 내용이었습니다.  이러한 증언들을 현장에 있는 인부 내지는 유족대표들이 줄기차게 계속 끊임 없이 제기하고 있는 것이지요. 그래서 결국은 4년 정도 걸려야 될 공기가 24개월로 줄어들었고 그것이 다시 17.5개월로 줄어든 것이다 그래서 이것은 MB정부가 임기 내 준공하려는 그 발상 자체가 큰 재앙을 불렀다 이렇게 말씀을 드립니다.  이런 과정에서 혹시 이명박 대통령이 청와대에서 임기 내에 준공할 수 있도록 장관께 지시한 적 있습니까?"

강 위원은 출토유물이 211점이 나와 문제가 된 사항에 대해 사전에 준공시기를 맞추어 놓고 모든 공사를 진행했다고 결론 내릴 수 있다고 했다.