이 글을 간단히 요약해줄 수 있습니까?
방위사업청장 노대래] "그렇습니다. 저희는 지금 감사원에서 14년 1월까지 전력화가 가능하다고 그러는데 현재 지금 놓여 있는 상황에서 도저히 불가능합니다. 그래서 저희는 최대한 조금 문제된 것만 손질해서 간다 하더라도 15년 말까지는 가고 또 이것을 구체적으로 본질적인 문제까지 하면 17년까지도 간다고 보고 있습니다.  그래서 엊그제 국방위에서 그 개발업체 와서 얘기할 때도 정부에서 조금 배려만 해 주면 된다고 그러는데 이게 배려의 문제가 아니고 실제 저희가 임시 규격화나 사전 품보를 조치하려면 전투용 적합 판정을 해야 됩니다. 그런데 적합 판정을 할 수 있는 시제품 자체가 지금 없기 때문에 그것은 현실적으로 불가능하다 이렇게 생각합니다. 그게 되어 줘야만 현실적으로 희망하는 기간까지 당길 수 있는데 그게 불가능하기 때문에……"
김종태 위원] "그것을 이제 하셔 가지고 제가 청장님한테 듣고 싶은 이야기는 국산화와 해외 파워팩의 전력화 기간을 각각 어느 정도로 판단하신 게 있으십니까?"
방위사업청장 노대래] "저희는 해외 파워팩 도입은 14년 3월까지 가능하고 국산화는 암만 빨라도 15년 말 16년 초 가야 된다 이렇게 생각하고 있습니다."
김종태 위원] "14년?"
방위사업청장 노대래] "3월이요."
김종태 위원] "14년 3월 그다음에 15년 말?"
방위사업청장 노대래] "15년 말 또는 16년 초……"
김종태 위원] "그럼 1년 반 차이 나는 겁니까?"

임시 규격화나 사전 품보를 조치하려면 전투용 적합 판정을 해야 하는데 판정할 수 있는 시제품 자체가 없기 때문에 불가능하다. 