이 문서를 짧게 설명해주세요.
국토교통부장관 유일호] "그런 것이 아니고요 설계를 제대로 끝내고 그런 토지보상비를 제대로 집행을 하겠다는 그런 뜻입니다."
이찬열 위원] "가능하겠습니까 이것? 그렇다면 설계는 지금 얼마나 돼 있습니까?"
국토교통부장관 유일호] "설계가 제가 보고받기로는 9월 말까지는 다 끝나는 것으로……"
이찬열 위원] "착공은 언제부터 하는 거예요?"
국토교통부도로국장 김일평] "설계가 완료돼서 지금 총사업 협의 중에 있고요 착공은 10월부터 하려고 그럽니다."
이찬열 위원] "7월이요?"
국토교통부도로국장 김일평] "10월."
이찬열 위원] "10월?"
국토교통부도로국장 김일평] "예."
이찬열 위원] "두 달 동안에 이게 지금부터 써야 될 돈인데 그러면 7ㆍ8ㆍ9…… 10월 1일 날 발주 나간다고 그래도 3개월은 못 쓰는 것 아닙니까? 그러면 6개월 남겨 놓고 지금 추경을 하는데……"
국토교통부도로국장 김일평] "추경이 확정이 되면 지금부터 용지보상에 착수를 해서 보통 용지보상절차 이행기간이 한 7개월 걸리는데 네 달로 단축을 해 가지고 저희들이 최대한 집중을 하겠습니다."
이찬열 위원] "그러니까 그런 계획이 확실히 있는 거냐 이거지요?"
국토교통부도로국장 김일평] "있습니다."
이찬열 위원] "하여튼 이것에 대해서 지금 추경예산 편성된 부분에 대해서는 나중에 이월이라든가 불용이라든가 이런 것은 반드시 없어야 됩니다 이것."
국토교통부장관 유일호] "예 저희도 그렇게 생각을 합니다."

국토교통부도로국장 김 씨가 7개월 걸리는 용지보상절차 이행기간을 네 달로 단축하겠다고 하자 이 위원이 계획이 있냐고 물었고 김 씨는 있다고 했다.