전체 내용을 한 문장으로 요약해 보세요.
한기호 위원] "가능하다 이렇게 대답하시는 것이지요 그러니까?"
한국항공우주산업㈜대표이사 하성용] "예 세 가지 기술에 대해서는 저희들이 독자적으로 체계통합을 할 수 있는 기술을 확보할 수 있다 생각합니다."
한기호 위원] "그다음에 세 번째 질의드리겠습니다.  지금 예산에 대한 논의가 우리 위원님들하고 계속되고 있는데 예산이 내년도 670억 중에서…… KAI가 가져가야 될 예산 실제로 받을 수 있을 것이라고 생각했던 예산 이것이 670억이라고 그러면 문제가 없는지?"
한국항공우주산업㈜대표이사 하성용] "문제가 심각합니다. 심각하고요. 저희들도 지금 계약을 앞두고 있지만 예산이 이렇게 편성된다면 지금 이미 KF-X 전력화 일정이 우리가 당초에 예상했던 일정보다도 한 6개월 이상 늦어지고 있습니다.  원래는 금년 초에 계약을 하기로 예상을 하고 전력화 일정을 잡았는데 이미 연말까지 왔기 때문에 전력화 일정이 상당히 늦어지는데다가 사실은 아까 위원님들 말씀하신 대로 예산이라는 게 거의 대부분이 사람을 투입하는 개발인력을 투입하는 예산입니다. 예산이 태워지지 않는다는 것은 결국은 개발활동할 인력 투입을 못 한다는 이야기입니다. 그러면 개발인력을 못 하게 되면 그만큼 일정이 늦어질 수밖에 없고 근본적으로 전력화 일정이 늦어지는 결과를 초래합니다. 그래서 저희들이 생각할 때는 이미 인도네시아가 언론사에 나와 있는 대로 890억이라는 예산을 내년도에 우리보다 더 많이 태워놨습니다.   20%를 태우는 인도네시아조차도 890억의 예산을 태웠는데 주도업체인 우리 대한민국이 지금 600억대 예산을 태운다는 것은 말이 안 되거든요. 저희는 사실은 1600억을 태워도 이것 가지고 제대로 전력화 일정을 맞출지 처음에 저희들이 제안서를 낼 때는 예산보다 오히려 많이 저희들이 제안을 했습니다만 협의과정에서 정리된 게 1600억입니다.  그중에서도 또 이렇게 많이 깎여버리니까 이것은 근본적으로 주관업체의 입장으로 봐서는 일정을 조정할 필요성이 있지 않느냐 할 정도로 심각하게 저희들이 받아들여지고 있습니다."

하 한국항공우주산업대표이사는 예산이 이렇게 편성되면 KF-X 전력화 일정이 예상했던 일정보다 늦어지고 개발 활동을 할 인력 투입을 못한다고 했다.