간단한 설명으로 이 자료의 요점을 정리해주세요.
과학기술정보통신부는 최초 사업계획 수립 시 단계별 연구개발의 필요성을 감안하여 1~3단계로 구분하여 사업계획을 수립하였다. 사업일정 준수를 위하여 단계별 일정을 단축하는 것은 당초 계획대비 여러 시험일정을 앞당기거나, 단축하여 시험발사 실패의 위험을 증가시킬 수 있다. 따라서 최종 시험발사에 나타날 수 있는 위험을 고려하여 2단계 종료 전에 3단계 연구개발을 추진할 필요성이 있는지 검토할 필요가 있다. 또한 3단계 연구개발을 위한 부품 조달 등은 불가피한 측면이 아닐 경우 2단계 연구개발 종료 후로 연기하는 방안도 모색할 필요가 있다. 이와 관련 2018년 예산안에 편성된 3단계 사업비 중 국내업체로부터 부품 등을 조달하기 위한 비용은 2018년 3단계 사업비 1,156억원 중 881억 6,000만원(76.3%)이다. 따라서 과학기술정보통신부는 2018년 예산안에 편성된 동 사업의 예산을 2단계와 3단계 연구로 구분하고, 2단계 시험발사 이후로 집행을 연기할 필요가 있는 3단계 연구개발 예산을 조사하여 국회에 보고하고, 국회의 예산안 심사는 동 결과를 바탕으로 이루어지도록 하는 방안을 검토할 필요가 있다.
과기부는 최초 사업계획 수립 시 단계별 연구개발의 필요성을 1~3단계로 구분하여 사업계획을 수립했으며 만일 단계별 일정을 단축한다면 시험발사 실패의 위험이 증가할 수 있다.