이 문장을 두세 문장으로 간단히 요약해줘
예산집행절차의 현저한 지연으로 인한 이월액의 과다한 발생제도개선 예산은 당해 연도 내에 집행을 완료함이 바람직하나, 예산확정 후 민원발생, 연약지반ㆍ암반 발생, 태풍 및 동절기 공사 중단 등으로 사고이월이 발생되고 있음. 
상반기 배정 확대(1/4분기  61% 배정) 및 조기공사 발주 등으로 이월액을 더욱 줄이도록 노력하겠음. 
2. 예산과 결산의 예산과목 구조 불일치 문제제도개선 당초 결산심사시정요구안(총괄부분)에 포함되어 있었으나, 결산심사소위의 논의 과정에서 향후 예산과목구조의 개편과 연계하여 중장기적으로 검토해 나갈 사안임을 들어 시정요구사항에서 제외됨.
[표 3] 해양경찰청  국유재산관리특별회계지적사항요지시정요구수준조치결과 
1. 격납고 신축사업의 집행부진으로 인한 사업비 전액 불용주의, 시정 한국공항공사에서 김포공항내 화물청사를 격납시설로 리모델링 계획중이며 격납시설로 개조 시 임차사용 추진중에 있음. 
격납시설 확보 전까지 태풍 등 기상불량 및 정비 시 민항 격납시설을 한시적 임차 사용  하여 항공기관리에 만전을 기하겠음. 
2. 사업집행부진으로 인한 연례적인 사업비 이월주의, 시정 목포해경 청사신축공사는 사업초기에 매립부지로서 지반개량공사에 장시간 소요되고 또한 소음발생으로 민원이 야기되는 등 사업이 다소 지연되어 연례적으로 사업비가 이월되었으나, 2004년 12월 현재 총계획공정 54%대비 현공정 55%로 순조롭게 공사가 진행중이므로 2004년 예산은 이월 없이 전액 집행예정임.
예산집행절차의 현저한 지연으로 인한 이월액의 과다한 발생제도개선 예산은 당해 연도 내에 집행을 완료함이 바람직하나, 예산확정 후 민원발생, 연약지반ㆍ암반 발생, 태풍 및 동절기 공사 중단 등으로 사고이월이 발생되고 있음. 상반기 배정 확대(1/4분기 61% 배정) 및 조기공사 발주 등으로 이월액을 더욱 줄이도록 노력하겠음.