이 글의 주요 내용을 짧게 설명해 주실 수 있습니까?
이를 전제로 사업추진 첫 단계에서부터 완료단계까지 장기적인 마스터플랜을 세우고 추진하였어야 하나 독도방파제 건설사업은 이러한 과정이 미흡한 상태로 추진결정 되었음. 
또한 충분한 검토 없이 추진하기로 결정된 사업이더라도 추진 과정에서 계속 점검하고, 부처 간에 명확한 합의를 도출하여 원만하게 사업을 추진하였어야 하나 정부는 기본계획 수립 및 타당성 조사와 기본설계 및 실시설계 단계 등 사업추진 과정에서 충분한 부처 간 의견조율 및 중간 점검과정 없이 독도방파제 건설을 추진하고 이 과정에서 59억 500만원을 집행하였음.
향후 동 사업이 전면중지될 경우 그동안 타당성 조사 및 기본설계․실시설계를 위해 집행되었던 예산은 사장되며, 반대로 무리하게 건설공사를 진행할 경우 환경보전 등에 악영향을 미치는 결과를 초래할 수 있음.
따라서 정부는 이러한 측면들을 고려하여 부처 간에 원만한 합의를 도출하여야 할 것임.
3. 데이터베이스 구축사업 부진
해양수산부는 독도의 지속가능한 이용에 관한 법률에 따라 데이터베이스 구축사업을 하고 있으나 구축한 데이터의 범위가 법률규정에 미치지 못하고 있음. 
데이터베이스에 접근할 수 있는 사람도 관련 기관 소속 연구자 30여명 수준으로 제한되어 있는 등 자료공유 및 활용이 부진하여 독도 관련 지식정보의 ‘원활한 생산‧보급’이라는 법률의 취지를 살리지 못하고 있음. 
규정에 따르면 해양수산부 장관은 관계 행정기관의 장에게 데이터베이스 구축‧운영을 위하여 필요한 자료를 요청할 수 있도록 하였음에도 불구하고 대부분의 자료가 한국해양과학기술원에서 자체적으로 구축한 자료로서 현재 데이터베이스에는 타 행정기관으로부터 수집한 자료가 미미한 실정임.

독도방파제 건설사업은 마스터플랜이 미흡한 상태로 결정 되었고 정부는 타당성 조사와 기본설계 및 실시설계 단계 등 사업추진 과정에서 부처 간 의견 조율없이 추진되었다.