이 문장을 길고 포괄적으로 요약해주세요.
 추진개요강릉 코스탈 클러스터 테스트이벤트는 2016년 12월 16일부터 18일 까지 강릉아이스아레나에서 강릉 ISU 쇼트트랙 스피드스케이팅 월드컵대회를 진행하였다. 테스트이벤트를 위한 임시전력공급 주요일정으로는 주요자재 반입 및 설치, 시운전 및 전기안전점검, 대회운영 및 철거 순으로 이루어졌으며, 각 FA에서 요구하는 긴급한 임시전력공급 요청사항도 적기에 지원하였다.테스트이벤트 경험을 통해 안정적인 전력공급을 위한 상세 오버레이 위치 선정 및 전력사용량 파악의 중요성을 경험했다. 관중석 및 방송설비 계측장비에 대한 임시전력 공급위치 등 정보 또한 전력공급이 필요한 전기제품은 성능이 인정된 제품의 확보가 중요한 것으로 파악되었다. 향후 본 대회를 위하여 경기장내의 케이블컨테인먼트 방안확립 및 FOP내 전력 확보를 위한 케이블 루트 등이 조기 확정되어야 할 것이다. 나. 주요성과테스트이벤트 기간 중 필요한 전력 수요를 파악하는 것으로 준비 일정이 시작되었다. 관련 FA들로부터 필요한 전력량을 취합하고, 과부하가 발생하지 않도록 필요 전력량을 산출하였다. 예상 전력 소비량을 기준으로 테스트이벤트 임시전력공사를 위한 예산을 확보(정선 3억7백만원, 보광 1억5백만원)하여 전기공사와 감리용역을 추진하였다. 예산 절감을 위해 전기품셈 공량분석, 자재 재사용 가능 설계 등 노력을 기울였다. 올림픽시설(오버레이 포함) 및 현장의 이해도 등을 고려해 공사 업체를 선정하고 공사에 들어갔다.
강릉 코스탈 클러스터 테스트이벤트는 2016년 12월 16일부터 18일 까지 강릉아이스아레나에서 강릉 ISU 쇼트트랙 스피드스케이팅 월드컵대회를 진행하였다. 테스트이벤트를 위한 임시전력공급 주요일정으로는 주요자재 반입 및 설치, 시운전 및 전기안전점검, 대회운영 및 철거 순으로 이루어졌으며, 각 FA에서 요구하는 긴급한 임시전력공급 요청사항도 적기에 지원하였다.