문서 전체를 간략하게 요약해 주세요.
2010년부터 2012년까지 3년간 교육부, 외교부, 문화재청 및 경상북도 울릉군에서 제작한 독도 관련 책자, 팸플릿 등 발간물과 영상물은 약 40개로서 내용과 자료가 상당부분 일치하거나 유사함. 
경우에 따라서는 각 부처별로 다양한 홍보사업을 실시함으로써 전체적인 사업효과를 극대화할 수도 있겠으나 필요 이상으로 중복되는 경우에는 예산낭비와 사업효과의 저하를 초래할 수 있으므로 중복을 최소화 하여야 함. 
2. 독도방파제 건설사업 지연
해양수산부는 독도방파제 건설을 위해 2009년부터 2012년까지 59억 500만원을 들여 기본설계 및 실시설계를 완료하였으나 이후 본공사 착수여부가 결정되지 않아 현재까지 지연되고 있으며 향후 착공여부도 불투명함. 
동 사업이 정상적으로 추진되었다면 실시설계 완료 이후 본공사를 착수하였어야 하는데 2013년 현재 아직까지 본공사 착공여부가 결정되지 않은 채 지연 중이며, 향후 사업이 중단될 경우에는 그동안 투입된 59억 500만원의 예산은 사장될 가능성이 있음.
독도방파제 건설사업이 지연되고 있는 이유는 정부가 장기적인 분석과 면밀한 검토를 거치지 않은 상태로 사업추진을 결정하였기 때문이며, 사업 추진과정에서 부처 간 이견에 대한 합의를 적절하게 끌어 내지 못했기 때문임.
독도방파제 건설사업과 같이 독도에 시설을 건설하는 유형의 사업은 다양한 변수가 관련될 수 있으므로 사업추진을 결정하기까지 다양한 관점에서 면밀한 분석이 필요하며, 특히 환경보전 등과 관련하여 발생 가능한 모든 위해요소를 충분히 검토하여 결정해야 함. 

독도방파제는 사업추진을 결정하기까지 다양한 관점에서 분석이 필요하며 환경보전 등과 관련해 발생 가능한 모든 위해요소를 충분히 검토하여 결정해야 한다.