이 문서를 포괄적으로 요약해주세요.
 이런 상황에서 경주 양북면 봉길리에 들어설 방폐장의 공기가 1년6개월 늦춰지게 됐다는 발표가 지난 1월 발표됐다. 2008년 착공한 경주 방폐장은 당초 2010년 6월 공사를 마칠 예정이었다. 그러나 지반이 약해 완공시기가 2012년으로 한 차례 늦춰졌고, 지난 1월 또다시 2014년 6월로 연장된 것이다.
 기자는 공사 현장을 둘러보기 위해 양북면 봉길리로 차를 몰았다. 감은사지 5층 석탑과 수중 능(陵)으로 유명한 문무왕의 ‘해중(海中)왕릉’의 지척에 공사현장이 있었다. 
 차로 5분가량 동굴로 들어가니 거대한 돔 모양의 콘크리트 구조물인 사일로(방폐물 처분동굴·SILO)가 있었다. 폐기물 드럼을 적재하는 사일로는 지름 25m, 높이 50m, 두께 1~1.6m에 이른다. 모두 6개가 건설 중이다. 
 사일로는 동해 해수면보다 80~130m 낮은 곳에 위치하는데, 1개당 폐기물 1만6700드럼을 담을 수 있다. 현장 안내자는 “6개 사일로에 모두 10만 드럼의 폐기물이 묻히게 된다”고 했다. 6개의 사일로 중 4개는 공사가 마무리됐으나 2개는 연약지반과 지하수로 인해 공사가 지연되고 있었다.
 방폐공단 월성원자력환경관리센터 성석현(成石鉉) 인수운영팀장은 “사일로의 지하암반 등급이 당초 예상보다 낮아 보강공사 물량이 늘어난 때문이다. 공사기간 연장은 더 안전한 시공을 위한 조치”라고 설명했다. 그는 또 “규모 6.5의 지진에도 끄떡없을 것”이라고 덧붙였다.

방폐공단 월성원자력환경관리센터 성석현(成石鉉) 인수운영팀장은 “사일로의 지하암반 등급이 당초 예상보다 낮아 보강공사 물량이 늘어난 때문이다. 공사기간 연장은 더 안전한 시공을 위한 조치”라고 설명했다. 그는 또 “규모 6.5의 지진에도 끄떡없을 것”이라고 덧붙였다.