주제별 요약을 통해 이 자료를 설명해 주십시오.
2016년 8월 경기장 보완공사를 위한 시공업체를 선정하였으며 코스확장 공사와 제설시스템 증설공사, Anet 설치공사, 전기공사를 추진하였다. 2016년 11월 15일~ 11월 16일 FIS 관계자의 경기장 코스 전반에 대한 인스펙션이 있었으며 경기장 공사 추진에 대하여 만족감을 표시하였다. 주요내용은 다음과 같다.2016년 11월 25일 슬로프 확장공사와 제설기 설치공사를 마무리하였다. 경기안전시설인 Anet 설치공사는 2016년 12월 10일 완료되어 2017년 1월 개최될 테스트이벤트(극동컵)를 준비하고 있다.제2편 | 제 5 장  시 설 사 무 ❙ 343<표 76> 용평 알파인 경기장구분 11월 용평경기장  FIS 인스펙션확인사항 세부내용경기장 건설∙짧은 시간에 많은 진전(99%)이룸 곤돌라방풍막 대안 협의∙방풍막 대안으로 제진장치 및  가이드  설치(안) 협의 완료∙방풍막 대안은 훌륭한 방안으로  추진하기에 문제가 없음∙방풍막은 일부 구간에 제한적으로 설치하나 제진장치는 전체 구간 적용∙가이드설치로 하차장에 안정적으로 진입 가능  ⇨ 방풍막 대안 추진(`16.12월~)코스 폭원 확장∙전체적으로 공사추진 만족스러움  (전체 폭원 45m 확보)∙보강토 옹벽을 이용 코스 확장은 좋은 선택이었으며 경기시 운영에  지장없이 임할 수 있게 되었음기타 ∙제설기 설치 완료 등∙테스트이벤트시 제설 성능 확인 후 필요시 용량 추가 검토 다. 향후 추진방안정선알파인경기장과 보광 스노경기장은 설상 경기장 테스트를 위하여 2017년 2월과 3월에 테스트이벤트가 각각 개최된다.
경기장 보완공사를 위해 코스 확장 공사와 전기공사 등이 추진됐으며 2016년 11월 15일부터 16일까지 FIS 관계자의 경기장 코스 전반에 대한 인스펙션이 있었다.