중요 정보를 간결하게 요약해주세요.
2005~2012년까지 추진된 BTL사업의 한도액은 예비한도액 및 지자체 자체사업(초중등학교시설)을 포함하여 총 41조 9,475억원임.
BTL사업은 2005년부터 도입되었으며 2009년부터는 예산안과 함께 국회의 사전심의를 거쳐 추진하도록 함.
기추진 BTL사업에 대한 정부지급금 전망
국회예산정책처가 BTL사업 정부지급금을 추계한 결과(2012년 10월 현재 실시협약 완료사업 기준), 2006~2036년 동안 임대료와 운영비로 지급되는 금액은 약 49조 7,768억원(부가가치세 미포함)으로 전망됨.
2013년도 BTL한도액안 대상시설별 평가
2013년 BTL사업 한도액은 총 6,987억원으로, 국립대 기숙사 4개소, 병영생활시설 20동, 공공건설임대주택 1개소, 보육시설 22개소, 공공보건의료시설 1개소, 하수관거시설 3개소임.
대상시설별 평가 결과, 공공건설임대주택은 총사업비 산정 오류로 예비타당성조사를 누락한 것으로 나타났으며, 국립대 기숙사 및 하수관거시설은 민자적격성 조사 과정에서 적용한 낙찰률 등 중요 변수 설정에 대한 적절성 및 신뢰성이 낮은 것으로 나타났고, 안성병원은 사업규모의 적정성에 대한 검토가 미흡하고, 경찰청 어린이집은 추진계획의 구체화가 필요한 것으로 파악되었으며, 군주거시설은 타당성조사가 미비된 것으로 나타남.
민간투자사업 관련 제도개선 방안 
BTL사업 집행관리 철저, BTL 외의 민간투자사업에 대한 국회의 사전심사 필요, 한도액안에 포함된 사업에 대한 정부지급금 전망 제출 필요, 정부지급금추계서 작성기준 및 범위 변경, 타당성조사 강화 등 제시

국회예산정책처가 국회의 사전 심의를 거쳐 추진하게 한 BTL사업 정부지급금을 추계한 결과 임대료와 운영비로 지급되는 금액이 약 49조 7768억 원으로 전망된다.