핵심 내용만 요약하여 설명해주세요.
그런데 CE은 준공검사 마지막 날인 2017. 10. 10. BZ 등 용역감독원을 대상으로 회의를 소집하여 준공 처리 여부를 논의하면서, BZ가 준공 처리를 하지 않으면 준공금이 개발업체에 지급되지 않아 시스템 개발이 더욱 지연될 수 있으며 정식운영일(같은 해 10. 27.)까지 오류를 수정할 수 있다고 주장하자, 시스템의 오류가 많아 보완이 쉽지 않을 것이라 생각하면서도 개발업체에 시정조치를 하도록 요구하지 않았으며, 더욱이 준공산출물 중 프로그램소스가 제출되지 않았음을 확인하고도 제출된 것으로 하여 준공검사 조서에 서명함으로써 “1항”과 같은 결과를 가져왔다.
CE는 준공 처리 논의에서 BZ가 시스템 개발이 지연될 수 있다고 하자 개발업체에게 시정조치 하도록 놔뒀으며 프로그램 소스가 없는데도 서명하여 1항의 결과를 초래했다.