이 글을 간단히 요약해줄 수 있습니까?
신개념기술시범(ACTD)사업의 기본 취지는 성숙된 민간기술을 사용하여 단기간 시제품 제작을 하고 신속하게 무기체계로서 전력화시키는 것이라고 할 수 있다. 2008~2015년간 추진된 주요 ACTD사업들 중 후속조치로서 연구개발이 추진되고 있는 사업들 위주로 사업 분석을 수행하였으며, 이를 바탕으로 다음과 같은 선결과제를 제시하고자 한다. 첫째, ACTD사업 추진 전 소요군의 요구사항을 최대한 구체적으로 제시하도록 과제선정기간을 사업준비기간으로 활용하고, 사업 착수 전에 사업관리자, 개발자 및 군 간에 유기적인 협조회의를 통하여 사업 목적 및 범위를 현실적으로 조정해야 할 것이다. 둘째, ACTD사업관리자는 사업 착수 전 또는 초기 단계부터 군사적 실용성 평가기준을 정립하기 위하여 소요군 및 개발자와 협의하고, 무기체계 운용개념을 구체화해야 할 것이다. 셋째, ACTD사업 후속조치로서 양산 판정을 받을 경우 군 보완요구사항 충족, 전력화지원요소 개발 및 필요시 국방규격화를 위한 시간을 제도적으로 마련해야 할 것이다.
ACTD사업의 선결 과제로 먼저 ACTD사업 추진 전 사업 목적 및 범위를 현실적으로 조정하고 군사적 실용성 평가기준을 정립하며 무기체계 운용개념을 구체화해야 한다. 또한 후속 조치로서 양산 판정을 받을 경우 군 보완요구사항 충족 등을 위한 시간을 제도적으로 마련해야 한다.