이 문서를 짧게나마 요약해줄 수 있니?
또한, 위 기관은 2014년도 사업 ‘항공기상통합 정보시스템 2차년도 구축 사업’을 추진하면서 사업개시 전년도 12월에 사업비를 160,000천원으로 한 용역과제 계획서를 위원회에 제출, 2013년도 12월에 아래와 같이 승인을 받았다. 심의 요청 당시 2014년도 예산이 확정되지 않은 상태였으며, 추후 동 사업의 예산이 640,000천원으로 증액 확정되었다. 예산이 640,000천원으로 당초 사업비보다 400%가 증액되었음에도 불구하고 ‘관리규정’에 사업비 변경 시 재심의 등에 관한 규정이 없다는 이유로 증액분에 대한 재심의 절차 없이 용역과제를 수행 하였다.
‘항공기상통합 정보시스템 구축 사업’의 추진 사업비 예산이 당초 보다 400% 증액된 640,000천원으로 확정되었으나, 증액분의 재심의 없이 진행되었다.