이 문서 주요 내용 요약 좀 해주세요.
전력구매계약의 건설기간 동안 전력구매자가 발전사업자에게 발전소의 설계나 성능기준 등을 변경하기 위한 지시를 내리면, 발전사업자는 제한된 범위 내에서(가령, 전력구매자가 제시한 설계의 업그레이드를 위한 경우) 이를 따르도록 의무화하고 있다. 그럼 발전사업자는 EPC계약에 들어가 있는 공사변경권(right ovariation)을 통해 그 변경내역을 그대로 EPC계약자에게 지시하게 된다. 이때 전력 구매자의 공사변경 지시에 대해서는 전력구매계약상 그에 상응하는 상업운전일의 연장과 아울러 추가공사비 보상이 이루어지도록 해야 한다. 그래야 발전사업자는 EPC계약상 시공자에게 동일한 공기연장을 부여할 수 있고 추가공사비 보상을 백투백(back-to-back)으로 지급할 수 있게 된다. 전력구매계약의 건설기간 동안 법규 변동으로 인해 야기된 공사비 증가의 경우에도 법규변동의 위험을 전력구매자가 부담하고 있다면 동일한 원칙이 적용된다.
전력구매계약의 건설기간 동안 전력구매자가 발전사업자에게 발전소의 공사 변경 지시를 내리면, 발전사업자는 제한된 범위 내에서 이를 따르도록 의무화하고 있다.