이 글의 핵심을 간략하게 요약해 주세요.
국내개발 중인 장거리레이더의 양산단가는 아직 확정되지 않은 수치이지만, 체계개발 진입 전 선행연구에서 추정한 목표단가와 현재 개발업체가 관리하고 있는 목표비용관리(CAIV) 자료로 추정이 가능하다. 현재까지 추정된 양산단가는 155~165억 원으로 국외 구매단가보다 오히려 저렴한 수준이다. 연구개발비를 양산단가에 반영시키더라도 대당 200~220억 원 수준으로 국외구매 대비 국내 개발을 통한 무기체계 획득이 다소 유리한 것을 알 수 있다. 물론 체계개발 완료 후 양산계약 체결을 통한 주장비 획득단가가 최종 확정되어야 정확한 비교가 가능하지만, 현재까지 특별한 위험요인이 발생하지 않는 이상 계획된 획득비용을 초과할 가능성은 낮다고 판단된다. 양산단가를 급격하게 증가시키는 위험요인 중 하나인 국외 부품 구매 시 급격한 환율 변화는 본 장거리레이더 사업에 크게 영향을 미치지 못할 것으로 판단된다. 그 이유는 국내개발 중인 장거리레이더의 국산화 비율이 95% 이상이므로, 국내 부품 수급에 크게 문제가 발생하지 않는 한 환율 변화에 따른 비용 상승 요인이 매우 낮기 때문이다. 따라서 현재의 국내개발은 목표한 성능과 단가를 충족하므로, 개발이 성공적으로 완료된다면 경제성 측면에서 국외구매보다 다소 유리하다고 판단된다.
선행연구에서 추정한 목표단가와 목표비용관리 자료로 추정한 장거리레이더의 양산단가는 국외 구매단가보다 저렴하기에 국외구매 대비 국내 개발을 통한 무기체계 획득이 유리하다. 위험요인이 발생할 확률이 낮아, 획득비용을 초과할 가능성은 낮다. 현재의 국내개발은 목표한 성능과 단가를 충족하므로 개발 성공 시 국외구매보다 유리하다.