이 문서를 간결하게 요약해 줄 수 있나요?
그런데 착공이 발전사업자가 부담하는 위험사유가 아니면서 EPC계약자가 부담하는 위험사유로 지연되는 경우는 어떠한가? 그렇다 하더라도 발전사업자는 전력 구매자에게 착공지연에 따른 책임을 부담해야 할 것이고(별도의 책임부과가 없다면 건설기간의 연장이 불허되기에 결과적으로 건설기간이 줄어드는 효과가 발생함), 이어 발전사업자는 EPC계약자에게 EPC계약상 책정된 지체상금을 부과하여 책임을 물을 수 있다. 만일 착공지연이 계약상 허용된 기간을 상당히 초과하게 된다면 전력구매계약과 EPC계약 모두 계약 해지 사유가 되고, 전력구매자는 발전사업자에게 그리고 발전사업자는 EPC계약자에게 그로 인해 발생한 손해를 각각의 계약에 근거하여 청구하게 될 것이다. 반면 착공지연이 불가항력이나 전력구매자가 부담하는 위험사유로 야기된다면, 당연히 그 기간 동안에는 발전사업자와 EPC계약자는 각 계약상 면책되고 전력구매계약 기간 및 건설기간이 연장되는 효과를 누리거나 그리고/또는 손실금액을 직접 보상받도록 각 계약에 반영해야 한다. 이러한 면책사유와 그 계약내용이 전력구매 계약과 EPC계약 양쪽에 동일하면서도 일맥상통하게 반영되어야 한다.
발전사업자는 전력구매자에게 착공지연에 따른 책임을 부담해야 하고, 발전사업자는 EPC계약자에게 계약상 책정된 지체보상금을 부과하여 책임을 물을 수 있다. 계약상의 기간을 초과하게 되면 계약해지 사유가 되고, 반면 지연사유가 불가항력이나 전력구매자의 위험사유로 야기된다면  면책과 기간연장이 가능하다.