문서의 요점을 빠르게 설명해주실 수 있나요?
프로젝트회사와 O&M계약을 맺는 운영자는 발전소가 완공되기 이전 적절한 시점부터 운영관리 준비에 돌입해야 한다. O&M 계약에서는 소위 ‘준비기간(mobilization)’이라고 해서 시운전 일정과 발전소 인수기간을 감안하여 미리 준비기간을 운영자에게 부여하고 그에 따른 대가를 지급한다. 그런데 상업운전일이 발전사업자가 부담하는 위험사유로 인해 지연되는 경우, 발전사업자는 지연기간 만큼 운영자에게 준비기간의 대가를 지불해야 한다. 운영자는 발전소 운영준비를 위해 만만의 준비를 하면서 비용을 선투입하였지만 발전 사업자가 예정된 기일에 발전소를 운영자에게 인계하지 못하기 때문이다. 그러나 만일 EPC계약자의 지연이나 전력구매자가 부담하는 위험사유로 인해 상업운전일이 지연되는 경우, 발전사업자는 EPC계약자에게 물리는 지체상금이나 전력구매자로부터 보상받는 금액에서 운영자에게 지급할 추가 준비기간 대가까지 감안하여 이를 반영할 수 있겠다.
O&M계약에서 준비기간은 시운전 일정과 발전소 인수기간을 감안해 미리 준비기간을 운영자에게 주고 그에 따른 대가를 제공하는 것인데, 만약 위험사유로 인해 상업운전일이 지연되면 운영자에게 대가를 지급해야 한다.