이 문서의 내용을 간단히 요약해 주세요.
‘파라과이의 중앙부처 간 통신망 구축 및 정보체계 현대화사업’은 파라과이의 중앙부처 및 주요 행정부처 64개를 대상으로 광케이블을 연결하여 행정통신망을 구축하는 사업이다. 2007년부터 2008년까지 추진되었으며, 사업비는 22억 8,600만원이다. 그런데 동 사업에서 제공한 인터넷폰 활용률을 살펴보면 사업종료 직후에는 90%대였으나 2013년에는 10%까지 떨어져 활용이 저조한 것으로 나타났다. 인터넷폰은 일부 기관에서만 활용될 뿐 나머지 부처에서는 전혀 활용되고 있지 않거나 1~2명의 정보통신담당자들만 활용하고 있으며, 포장상태로 보관하고 있는 곳도 있었다. 특히 전자결재, 문서관리, 업무메일 서비스를 제공하는 그룹웨어 시스템의 경우 사업 종료 직후조차도 전혀 사용되지 않아 유명무실한 것으로 나타났다. 이처럼 활용도가 저조한 이유는 부처의 관심부족, 번역 미비 등을 제시하였다. 또한 초청연수과정에 있어서 운영실무자 교육과정에 관리자급의 인원이 참여하는 등 대상자 선별이 부실하여 사업효과성을 저조하기도 하였다.
파라과이의 중앙부처 및 주요 행정부처에 광케이블을 연결하여 행정통신망을 구축하는 사업은 효과가 저조했다. 원인은 부처의 관심부족, 번역 미비, 운영실무자 선별 부실 등이다.