문서의 주요 내용을 요약하여 설명해주실래요?
신고리7･8호기는 제5차 전력계획부터 확정설비로 반영되었다. 그런데 6차 전력 계획이 수립되고 장기송배전망건설계획이 확정되었음에도 불구하고 연계 송전망이 계획되지 않고 있다. 한국수력원자력(주)는 삼척과 영덕에 신규 원전부지 건설을 검토하고 있으며 6차 전력계획에서 신규 원전부지인 천지원전으로 대체한다는 의향서를 제출한 바 있다. 그런데, 신규 원전부지는 신규 송전망을 필요로 한다. 1개 765kV 송전선로가 1500MW 원전의 4기의 전력을 송전할 수 있으므로 신규 원전부지에도 최소 1개의 765kV 송전선로를 건설해야한다. 즉, 신고리7･8호기가 고리지역이나 신규 원전부지 중 어느 지역에 건설되더라도 송전선로가 건설되어야 하지만, 연계선로가 계획되지 않았다. 따라서 신고리 7･8호기가 6차 전력계획에서 계획한 2023년에 준공되는 것은 현실적으로 어려울 것으로 예상된다. 송전선로의 문제로 신고리 7･8호기의 준공이 2년 지연되는 것으로 가정하는 것이 보다 현실적이다.
신고리7･8호기는 제5차 전력계획부터 확정설비가 됐으나, 한국수력원자력의 검토를 거쳤음에도 연계 송전망이 계획되지 않아 송전선로의 건설이 이뤄지지 못하고 있어 23년 준공의 가능성이 낮아 2년 지연이 예상된다. 