이 문서에 대한 간결한 요약을 제공해 주실 수 있나요?
두 번째 쟁점은 송전망 계획이다. 현재 신울진-강원-경기의 신강원권 765kV 송전선로를 공사 중이며, 신규 발전부지와 연계되는 송배전망을 갖추어야한다. 송전망을 갖추지 않으면 발전기의 상업운전 가능일은 송전망 완공일정에 따라 달라질 수 있다. 신규 송전선로의 계통연계가 지연된다고 가정하더라도 전력수급 안정성에는 어려움이 없는 것으로 예상된다. 따라서 고압송전선로의 건설시 지역 주민의 수용도를 높일 수 있도록 시간을 갖고 사전 설명회와 주변지역지원사업을 수행할 필요가 있다. 또한 발전설비의 신규 입지 선정시 송전선로 연계 가능성에 대한 적극적인 검토가 필요하다. 감사원은 최근 전력수급기본계획 관련 발전사업자 선정에 대한 감사보고서에서 계통연계(송전선로) 건설 실현 가능성이 낮은 발전사업자를 선정하는 일이 없도록 하고, 기 반영된 설비의 경우에도 계통연계 가능성을 재검토하여 7차 전력계획을 수립할 때 해당 발전설비를 제외하는 방안을 마련할 필요가 있다고 하였다. 이에 따르면 불확정설비로 반영된 강원권 동부 하슬라 #1･2호기 2000MW는 7차 전력계획에서 제외하는 방안을 검토할 필요가 있다. 뿐만 아니라, 계통연계가 확정되지 않은 신고리 7･8호기도 송전선로 연계방안을 검토하고, 그에 따라 준공시기를 조정할 필요가 있다.
신규 발전부지와 연계되는 송전망을 갖추지 않으면 발전기의 실운전이 지연될 수 있다. 다만, 송전선로의 연계가 다소 지연되더라도 전력 수급에는 어려움이 없으므로, 지역 주민이 해당 시설을 잘 수용할 수 있도록 사전 설명회 및 주변지역지원사업을 수행해야 한다. 더불어 발전설비의 입지 선정시 송전선로 연계 가능성을 적극적으로 검토해야 한다.