이 문서를 간결하게 요약해 줄 수 있나요?
그러나 코이카는 2016. 6. 28. ■■로부터 기술혁신 센터에 대한 최초 설계 초안을 받은 후 [별표 4] “기술혁신 센터 설계 수정 관련 주요 회의 명세”와 같이 설계도를 수차례 수정·보완하였으나, 2017. 5. 15. 설계안 검토회의에서도 건물의 구조적 안전성 등에 대한 검증이 부족하여 시공사 입찰 및 건축 진행이 불가능한 상황이었고, 이후 설계도 수정·보완을 통해 ■■로부터 2017. 10. 5. 제출받은 최종 설계도도 오류가 많아 시공사 입찰에 사용할 수 없는 수준이었으며, 설계 필수 항목이 누락되거나 체계적이지 않아 전문가도 이해하기 어려웠다.
코이카는 설계도를 수차례 보완했으나, 결국 오류가 많고 체계적이지 못한 최종 설계도를 제출했다.