이 문장을 더 넓은 설명과 함께 요약해줘.
 또한, 현장의견수렴 결과를 바탕으로, ‘대형연구시설 구축관리 표준지침’을 제정(~’21.하)하여 500억원 이상 대형연구시설구축사업의 표준 추진절차를 제시하고 대형연구시설구축사업이 체계적으로 추진될 수 있도록 제도적 기반을 마련할 계획이다.
 아울러, 표준지침에 계획변경 절차를 마련하여, 설계 완료 시 설계의 적정성을 면밀히 검증하고 이를 기반으로 사업규모‧기간‧일정 등을 합리적으로 조정하는 등 사업계획을 유연하게 관리해 갈 계획이다.
 사업단의 역량 강화를 위해 원칙적으로 사업관리 전문지식과 대형연구시설구축사업 관리경험이 있는 전문가를 사업단장으로 임명하되, 필요시 사업관리전문가를 별도로 선임하여 사업관리 실무를 총괄하고 사업단장을 지원토록 할 계획이다.
 또한, 사업단 내 사업관리전담조직을 구성하여 사업단장 및 사업관리전문가를 보좌하고 예산‧공정‧리스크 관리 등 전문적이고 실질적인 사업관리가 수행되도록 할 계획이다.
 마지막으로, 대형연구시설구축사업은 주요단계만 평가토록 평가제도를 개선하고, 컨설팅‧관리경험 공유 등 사업단 지원을 위한 ‘지원센터’를 신설‧운영하는 등 현장의 부담도 경감할 계획이다.
현장적용 확산을 위한 사회문제해결 연구개발 가이드라인
 사회문제해결 연구개발사업의 성과창출 확산을 위해 ‘현장적용 확산을 위한 사회문제해결 연구개발 가이드라인’을 마련시행하여 문제현장 적용 중심의 사회문제해결 연구개발을 강화할 계획이다.
 특히, 사회문제해결 연구개발사업 기획 추진 시 사회적 수요가 높은 문제해결 목표, 현장수요자 참여체계 및 절차, 문제현장 적용 확산 등 3가지 핵심개념 요소가 포함될 수 있도록 관련 사업을 지원해 나간다.

사업단의 역량 강화를 위해 원칙적으로 사업관리 전문지식과 대형연구시설구축사업 관리경험이 있는 전문가를 사업단장으로 임명하되, 필요시 사업관리전문가를 별도로 선임하여 사업관리 실무를 총괄하고 사업단장을 지원토록 할 계획이다.