이 문서의 핵심을 간추린 요약을 해줄 수 있어?
  기재부 계약예규에 따르면 폭염으로 인해 작업이 현저히 곤란한 경우 발주기관이 공사를 일시정지할 수 있고
  정지된 기간에 대하여 계약기간 연장 및 계약금액을 조정할 수 있으며 폭염으로 시공이 지체된 기간에 대해 지체상금을 면제한다.
   공사계약 일반조건(계약예규) 제23조(공사기간 연장시 실비 범위 내 보상), 제26조(태풍홍수 기타 악천후 등 불가항력의 경우 계약기간 연장 가능), 제47조(재해방지 등을 위한 응급조치로써 공사진행을 일시정지 가능)
 국토부는 폭염 대책을 민간공사로 확산시키기 위해,
  지방국토관리청, 산하기관 및 건설관련 협회 등 관계자가 참여하는 회의를 열어, 폭염 경보 발령 시 휴식 제공, 옥외작업시간 조정 및 공사 일시중지를 주문하고,
  매주 지방국토관리청산하 600 여개소 건설현장에 대해 폭염 대책 이행 여부를 점검하고 행동요령을 지속 홍보할 예정이다.
   고속도로(전광표지판), 주요역(전광판), 휴게소(모니터) 등 
  국토부는 관련 고시에서 폭염으로 정상작업이 곤란한 경우 발주자가 공사를 일시중지하고 이에 따른 공기연장, 계약금액 조정 등을 조치하도록 하고 있다.
   민간건설공사 표준도급계약서 제17조(공사기간의 연장), 제23조(불가항력에 따른 공기연장 등으로 인한 계약금액의 조정) 
 행안부는 자치단체에 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준에 따른 조치를 시달하여 건설현장 폭염에 적극 대응하기로 했다. 
  시달 내용에는 공사의 일시정지, 계약기간의 연장, 작업시간의 신축적 관리, 계약금액의 조정 등 발주기관이 폭염에 대응하는 사항을 담을 예정이다.

국토부는 매주 지방국토관리청 산하 600여 개소 건설 현장에 대해 폭염 대책 이행 여부를 점검하고 정상작업이 곤란한 경우 발주자가 공사를 일시 중지하고 조치하도록 하고 있다.