이 문서를 포괄적으로 요약해주세요.
 (점검결과) 화력발전소 건설과 관련하여 건축물 사용승인 없이 운영 등 법령 위반(8건), 부적절한 설계변경 등 사업비 52억 원 과다 지급, 안전ㆍ품질관리 부실 등 총 18건을 적발했습니다.
 화력발전소 건설과정에서 법령을 위반한 주요 사례  
  한국중부발전은 건축물 사용승인 및 대기환경시설, 폐수처리시설에 대한 가동신고 없이 서울복합화력발전소를 임의사용(8명 상주, 24시간 교대), 실질적인 상업운전을 개시하고 전력을 생산판매
  위험장비인 레일식 운반장비(호이스트) 19개소를 고용노동부 승인(안전인증)을 득하지 않은채 서울복합화력발전소 내부에 설치해 일부 사용
 부적절한 설계변경 등 사업비를 과다지급한 주요 사례
  한국중부발전은 이미 계약내역에 반영된 리프트카, 품질관리 활동비 등 7개 항목에 대해 공사량 변경이 없음에도 계약금액이 과소하다는 사유로 17.8억 원을 부당하게 증액
  한국중부발전은 직원 해외교육비용을 발전소 건설비에 포함시키고, 교육비용에 대한 적정성 검토나 실비 정산없이 비용을 과다하게 지급
  1인당 교육비로 하루 140∼380만 원까지 지급하였으나 이에 대한 세부내역, 정산 근거자료 없음(해외항공료 등 교통비, 숙박비 등도 별도 지급)
 안전, 품질관리를 부실하게 한 주요 사례
  서울복합화력발전소 내 발전기가 설치되는 지하의 방수공사를 부실하게 시행하여 총 41개소에서 누수 발생
  현장점검 이후 누수에 대한 원인규명 및 보완 방수공사 시행(’19.10)
 (조치 요구) 이에 따라, 정부는 아래와 같은 조치를 감독기관 및 해당 기관에 요구했습니다.

(점검결과) 화력발전소 건설과 관련하여 건축물 사용승인 없이 운영 등 법령 위반(8건), 부적절한 설계변경 등 사업비 52억 원 과다 지급, 안전ㆍ품질관리 부실 등 총 18건을 적발했습니다. (조치 요구) 이에 따라, 정부는 아래와 같은 조치를 감독기관 및 해당 기관에 요구했습니다.