아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

강북통합취수장 염소투입설비 교체 작업 안전관리 계획<br>  ○ 전염소 중단관련 수질관리 요구 기간 및 작업 상세일정 <table><tbody><tr><td>구분</td><td>기간</td><td>상세일정</td><td>비고</td></tr><tr><td>자재반입 및 안전교육</td><td>2021.5.27.</td><td>2021.5.27.</td><td></td></tr><tr><td>2. 투입기 교체</td><td>21.5.28.~21.6.1.</td><td>1차 21.5.28.</td><td>A·B관로, 1라인 염소투입</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2차 21.5.31.</td><td>(잔류염소 불안정)</td></tr><tr><td>3. 고압(기체)가스 배관 및 진공압력조절기 교체</td><td>21.6.2.~21.6.4.</td><td>2021.6.2.(2시간)</td><td>염소투입 중단</td></tr><tr><td>4. 고압(액체)가스 배관 및 기화기 교체</td><td>21.6.7.~21.6.11.</td><td>2021.6.8.(2시간)</td><td>“</td></tr><tr><td>5. 현장 제어반 교체</td><td>21.6.7.~21.6.16.</td><td>2021.6.15.(6시간)</td><td>수동투입 또는 중단(잔류염소 불안정)</td></tr><tr><td>6. 염소투입설비 시운전</td><td>21.6.17.~21.6.18</td><td>2021.6.17.(3시간)</td><td>잔류염소 불안정</td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 강북통합취수장에서 진행되는 염소투입설비 교체 작업의 주요 목적은 무엇인가요?
2. 강북통합취수장의 안전관리 계획에서 "자재반입 및 안전교육"이 진행되는 시기는 언제인가요?
3. 염소투입설비 교체 작업의 상세일정에서 "2. 투입기 교체"가 시작하는 날짜는 언제이며, 전체 작업은 몇 일간 진행되나요?

[생성한 답변]
1. 염소투입설비 교체 작업의 주요 목적은 수질관리와 안전을 위한 것입니다.
2. "자재반입 및 안전교육"은 2021년 5월 27일에 진행됩니다.