아래 지문을 참고해서 질문과 답변 세트를 5개 만들어줘.

- 길동배수지(1,2지) 내부 방식공사 -<br> 1지 담수 및 통수계획 보고<br> 통수계획<br>  ○ 통수 전에 항청소, 담수, 퇴수, 예비준공검사, 수질검사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.<br>  ○ 항청소·담수·퇴수·통수 계획 일정표 <table><tbody><tr><td>일시</td><td>작업내용</td><td>소요일수</td><td>비고</td></tr><tr><td>5.15(토)~5.16(일)</td><td>항 청소</td><td>2</td><td>청소방법 : 세정제 사용 및 인력으로 밀대질 청소 </td></tr><tr><td>5.16(일)~5.26(수)</td><td>담수(1차)</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>5.26(수)</td><td>퇴수(1차)</td><td>1</td><td>냄새 및 각종 불순물 제거에 따른 퇴수</td></tr><tr><td>5.27(목)</td><td>예비준공검사</td><td>1</td><td>하자여부 조사</td></tr><tr><td>5.27(목)~6.9(수)</td><td>담수(2차)</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>5.28(금)</td><td>수질검사(채수)</td><td>1</td><td>수질팀 및 물연구원</td></tr><tr><td>6.9(수)</td><td>통수 또는 퇴수(2차)</td><td>1</td><td>수질검사 결과 적합시 통수하고, 부적합시 퇴수</td></tr><tr><td>6.10(목)~6.24(목)</td><td>담수(3차)</td><td>14</td><td>2차 담수 후 수질검사 결과 부적합시 시행</td></tr><tr><td>6.11(금)</td><td>수질검사(채수)</td><td>1</td><td>수질팀 및 물연구원</td></tr><tr><td>6.24(목)</td><td>통수 또는 퇴수(3차)</td><td>1</td><td>수질검사 결과 적합시 통수하고, 부적합시 퇴수</td></tr></tbody></table>
[생성한 질문]
1. 길동배수지의 내부 방식공사에 대해 설명하세요.
2. 길동배수지(1,2지) 내부 방식공사의 목적은 무엇인가요?
3. "통수계획"이란 용어에 대해 설명하세요.
4. 통수 전에 항청소, 담수, 퇴수, 예비준공검사, 수질검사를 실시하는 이유는 무엇인가요?
5. "통수"와 "퇴수"의 차이점은 무엇인가요?

[생성한 답변]
1. 길동배수지 내부 방식공사는 담수, 퇴수, 수질검사 등의 계획을 시행하는 것을 말합니다.
2. 길동배수지 내부 방식공사의 목적은 수질검사 결과에 따라 적합할 경우 통수하고, 부적합할 경우 퇴수하는 것입니다.
3. "통수계획"은 수질검사 결과에 따라 적합할 경우 길동배수지에서 물을 퍼주는 계획을 의미합니다.
4. 항청소, 담수, 퇴수, 예비준공검사, 수질검사를 실시하는 이유는 수질과 안전을 유지하기 위함입니다.
5. "통수"는 수질검사 결과 적합할 때 물을 공급하는 것을 의미하며, "퇴수"는 부적합할 때 물을 제거하는 것을 의미합니다.