<commit_before>\section{Pianificazione}
\subsection{Analisi}
Questa fase ha inizio il 2015-12-17 e termina il 2016-01-18, prima della data di consegna per la \textit{Revisione dei Requisiti} in modo da poter contare su 4 giorni di \textit{slack}, dunque la durata del periodo ammonta a 32 giorni.

I ruoli attivi sono quelli di \textit{Amministratore}, \textit{Analista}, \textit{Responsabile}, \textit{Progettista} e \textit{Verificatore}.

La suddivisione in task \`e incentrata sull'\textit{Analisi dei requisiti}. Per tale motivo viene redatta e verificata prima di tutto la parte del \textit{Piano di progetto} relativa all'analisi. Seguendo la prassi del modello incrementale, alla conclusione di ogni stesura segue un periodo di verifica per ottenere una baseline non corrotta.
\subsubsection{Diagramma di Gantt}

\subsubsection{Ripartizione ore}

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabular*}{1\textwidth}{ @{\extracolsep{\fill} } l l l c  }
	\hline
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Id}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Nome}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ruolo}}& 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ore}} \\
	\hline
	
	\textbf{AN1} & \textbf{Norme di progetto} \\
	\cline{3-4}
	AN1.1 & Stesura & Amministratore1 & 8\\ 
    & & Amministratore2 & 6\\
    & & Responsabile & 4 \\
    \cline{3-4}
	AN1.2 & Verifica & Verificatore & 4\\
	
	\hline
	\textbf{AN2} & \textbf{Studio di fattibilità} \\
	\cline{3-4}
	AN2.1 & Stesura & Analista1 & 3\\ 
    & & Analista2 & 3\\
    \cline{3-4}
	AN2.2 & Verifica & Verificatore &  1\\
	
	\hline
	\textbf{AN3} & \textbf{Piano di progetto} \\
	\cline{3-4}
	AN3.1 & Stesura AN & Amministratore & 2\\ 
    & & Responsabile1 & 8\\
    & & Responsabile2 & 8\\
    \cline{3-4}
	AN3.2 & Verifica AN & Verificatore & 3\\
	\cline{3-4}
	AN3.3 & Stesura AM, PA & Amministratore & 8\\ 
    & & Responsabile & 10\\
	\cline{3-4}
	AN3.4 & Verifica AM, PA & Verificatore & 2\\
	\cline{3-4}
	AN3.5 & Stesura PDC, VV & Amministratore & 4\\ 
        & & Responsabile & 3\\
	\cline{3-4}
	AN3.6 & Verifica PDC, VV & Verificatore & 2\\
	& & Verificatore & 2\\
	

	\hline
	\textbf{AN4} & \textbf{Analisi dei requisiti} \\
	\cline{3-4}
	AN4.1 & Stesura requisiti utenti & Analista1 & 11\\ 
    & & Analista2 & 5\\
    \cline{3-4}
	AN4.2 & Stesura requisiti super admin & Analista &  11\\
	\cline{3-4}
	AN4.3 & Stesure requisiti editor & Analista1 & 11\\ 
    & & Analista2 & 6\\
	\cline{3-4}
	AN4.4 & Verifica requisiti utenti & Verificatore &  4\\
        \cline{3-4}
        AN4.5 & Verifica requisiti super admin & Verificatore &  3\\
        \cline{3-4}
        AN4.6 & Verifica requisiti per l'editor & Verificatore &  3\\
        \hline
        \textbf{AN5} & \textbf{Piano di qualifica} \\
	\cline{3-4}
	AN5.1 & Stesura & Progettista & 4\\
	& & Progettista & 4
        & & Verificatore & 3 \\
        \cline{3-4}
	AN5.2 & Verifica & Verificatore1 & 4\\
	& & Verificatore2 & 2\\
        \hline
	\end{tabular*}
	\end{table}

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabular*}{1\textwidth}{ @{\extracolsep{\fill} } l l l c  }
	\hline
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Id}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Nome}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ruolo}}& 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ore}} \\
	\hline
	\textbf{AN6} & \textbf{Glossario} \\
	\cline{3-4}
	AN6.1 & Stesura & Progettista & 9\\
        \cline{3-4}
	AN6.2 & Verifica & Progettista & 9\\ 
        & & Verificatore & 3 \\
	
	\hline
	\end{tabular*}
	\caption{Allocazione risorse, periodo di Analisi}<commit_msg>Comment author of the glossary<commit_after>\section{Pianificazione}
\subsection{Analisi}
Questa fase ha inizio il 2015-12-17 e termina il 2016-01-18, prima della data di consegna per la \textit{Revisione dei Requisiti} in modo da poter contare su 4 giorni di \textit{slack}, dunque la durata del periodo ammonta a 32 giorni.

I ruoli attivi sono quelli di \textit{Amministratore}, \textit{Analista}, \textit{Responsabile}, \textit{Progettista} e \textit{Verificatore}.

La suddivisione in task \`e incentrata sull'\textit{Analisi dei requisiti}. Per tale motivo viene redatta e verificata prima di tutto la parte del \textit{Piano di progetto} relativa all'analisi. Seguendo la prassi del modello incrementale, alla conclusione di ogni stesura segue un periodo di verifica per ottenere una baseline non corrotta.
\subsubsection{Diagramma di Gantt}

\subsubsection{Ripartizione ore}

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabular*}{1\textwidth}{ @{\extracolsep{\fill} } l l l c  }
	\hline
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Id}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Nome}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ruolo}}& 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ore}} \\
	\hline
	
	\textbf{AN1} & \textbf{Norme di progetto} \\
	\cline{3-4}
	AN1.1 & Stesura & Amministratore1 & 8\\ 
    & & Amministratore2 & 6\\
    & & Responsabile & 4 \\
    \cline{3-4}
	AN1.2 & Verifica & Verificatore & 4\\
	
	\hline
	\textbf{AN2} & \textbf{Studio di fattibilità} \\
	\cline{3-4}
	AN2.1 & Stesura & Analista1 & 3\\ 
    & & Analista2 & 3\\
    \cline{3-4}
	AN2.2 & Verifica & Verificatore &  1\\
	
	\hline
	\textbf{AN3} & \textbf{Piano di progetto} \\
	\cline{3-4}
	AN3.1 & Stesura AN & Amministratore & 2\\ 
    & & Responsabile1 & 8\\
    & & Responsabile2 & 8\\
    \cline{3-4}
	AN3.2 & Verifica AN & Verificatore & 3\\
	\cline{3-4}
	AN3.3 & Stesura AM, PA & Amministratore & 8\\ 
    & & Responsabile & 10\\
	\cline{3-4}
	AN3.4 & Verifica AM, PA & Verificatore & 2\\
	\cline{3-4}
	AN3.5 & Stesura PDC, VV & Amministratore & 4\\ 
        & & Responsabile & 3\\
	\cline{3-4}
	AN3.6 & Verifica PDC, VV & Verificatore & 2\\
	& & Verificatore & 2\\
	

	\hline
	\textbf{AN4} & \textbf{Analisi dei requisiti} \\
	\cline{3-4}
	AN4.1 & Stesura requisiti utenti & Analista1 & 11\\ 
    & & Analista2 & 5\\
    \cline{3-4}
	AN4.2 & Stesura requisiti super admin & Analista &  11\\
	\cline{3-4}
	AN4.3 & Stesure requisiti editor & Analista1 & 11\\ 
    & & Analista2 & 6\\
	\cline{3-4}
	AN4.4 & Verifica requisiti utenti & Verificatore &  4\\
        \cline{3-4}
        AN4.5 & Verifica requisiti super admin & Verificatore &  3\\
        \cline{3-4}
        AN4.6 & Verifica requisiti per l'editor & Verificatore &  3\\
        \hline
        \textbf{AN5} & \textbf{Piano di qualifica} \\
	\cline{3-4}
	AN5.1 & Stesura & Progettista & 4\\
	& & Progettista & 4
        & & Verificatore & 3 \\
        \cline{3-4}
	AN5.2 & Verifica & Verificatore1 & 4\\
	& & Verificatore2 & 2\\
        \hline
	\end{tabular*}
	\end{table}

\begin{table}[H]
	\centering
	\begin{tabular*}{1\textwidth}{ @{\extracolsep{\fill} } l l l c  }
	\hline
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Id}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Nome}} & 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ruolo}}& 
	\multicolumn{1}{c}{\textbf{Ore}} \\
	\hline
	\textbf{AN6} & \textbf{Glossario} \\
	\cline{3-4}
	AN6.1 & Stesura & \\%Progettista & 9\\
        \cline{3-4}
	AN6.2 & Verifica & Verificatore & 3 \\
	
	\hline
	\end{tabular*}
	\caption{Allocazione risorse, periodo di Analisi}
{'fraction_non_alphanumeric': 0.15764400173235166, 'fraction_numerical': 0.04749530821423416, 'mean_word_length': 2.8170798898071627, 'pattern_counts': {'":': 0, '<': 3, '<?xml version=': 0, '>': 3, 'https://': 0, 'lorem ipsum': 0, 'www.': 0, 'xml': 0}, 'pii_count': 0, 'substrings_counts': 0, 'word_list_counts': {'cursed_substrings.json': 0, 'profanity_word_list.json': 0, 'sexual_word_list.json': 0, 'zh_pornsignals.json': 0}}
{'dir': 'git-commits-cleaned', 'id': '6496', 'n_tokens_mistral': 2936, 'n_tokens_neox': 2846, 'n_words': 649}