Accueil > Non classé > MJS : Hattab veut trois stades pour fin 2018
Publié le 20 juin 2018 à 07:30 par M-A D
En visite de travail lundi en compagnie du Wali d'Alger, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a notamment foulé les chantiers des nouveaux stades de 40 000 places de Douera et Baraki dont on commence enfin a voir le bout du tunnel.
Entre scènes face caméra de mises en demeures médiatiques et de timides explications des multiples problèmes rencontrés par les responsables des chantiers, voici le récit du chaos bureaucratique qui a fait que des stades qui auraient du être construits en trois ans ne sont pas terminés 10 ans après leur lancement.
Stade de Douera, inscrit il y'a 14 ans !
Concernant le premier visité, celui de Douera dont l'annonce de la construction date de 2004 et dont le site à changé en 2008 (il était prévu à Khraicia), c'est un chantier qui revient de loin, puisque entre 2009 et 2016 il était quasiment à l'arrêt complet, seul le terrassement et quelques pieux avaient été forés. Il a fallu négocier pour indemniser l'entreprise réalisatrice qui a fini par obtenir une réévaluation de 27%.
D'un coût initial de 12 milliards de DA en 2009, il en est aujourd'hui à 14 milliards (100 millions d'€), un tarif "préférentiel" estimé à 50% moins cher qu'un stade équivalent par l'entreprise réalisatrice la chinoise ZCIGC.
Sauf que Mohamed Berkoune, directeur des équipements publics du ministère de l'Habitat explique que les lots de VRD (viabilisation), Parkings et accès via les deux autoroutes ne sont pas compris dans le projet initial et que leurs coûts estimés à 5 milliards (35 millions d'€) seront soumis prochainement au gouvernement pour un avenant afin de lancer l'appel d'offre en 2019.
Aujourd'hui les travaux de gros oeuvre sont estimés à 45%. Le ministre exige en anglais au responsable chinois une réception en décembre 2019 en l'accusant de faire du sur place, ce dernier lui explique dans un arabe châtié que tous les problèmes sont dus à des études bâclées par la partie algérienne.
Stade de Baraki, 100 jours de travail acharné !
À Baraki, le stade a pris forme, la tribunes prennent même l'ombre depuis quelques semaines avec la mise en place d'une couverture de la charpente métallique du toit mais cette enceinte dont les travaux ont débuté en 2009 a connue et continue de connaitre les mêmes maux que celle de Douera.
Comme à Douera, le Stade de Baraki était d'abord prévu pour être érigé à Sidi Moussa avant d'être déplacé et que l'assiette de Baraki ne pose d'innombrables problèmes car le terrain s'est avéré impropre à la construction puisqu'il était le lit d'un oued qu'il a fallu dévier, sans parler des réseaux comme des pipelines enfouis qu'il a fallu identifier.
Le projet a du être aussi repensé en cours de route à plusieurs reprises avec une surélévation du parvis qui a nécessité 2300 pieux (alors que pour les fondations de stade il en a fallu 1900) ou encore la mise au normes FIFA en 2017. Tout ça a un coût, le montant du marché passant de 10 à 31 milliards (220 millions d'€) !
Le ministre connait bien ce projet puisque c'est lui qui l'a lancé lorsqu'il était wali délégué d'El Harrach et demande a ce qu'il soit livré à la fin de l'année.
On parle pourtant d'un taux d'avancement de 75% (95% du gros oeuvre sans le parvis) et malgré le message affiché par la société CRCEG "atteindre l'objectif de travail pendant 100 jours de travail acharné", le responsable du chantier tente d'expliquer qu'il est impossible de tenir le délai à cause des tiers intervenants (Naftal etc..) mais rien n'y fait, les caméras sont là...
La délégation va ensuite visiter les sanitaires, les bureaux et les vestiaires. Il s'agit en fait à chaque fois d'une pièce témoin déjà visitée il y'a pratiquement deux ans, car pour les "lots techniques" le taux d'avancement n'a pas bougé, on en est toujours à 5%.
Zoukh réclame des ouvriers... chinois
Malgré tout les obstacles clairement identifiés comme venant de l'administration, le Wali réclame plus d'ouvriers sur les chantiers alors que les chinois disent qu'ils ont besoin de visas. Zoukh veut que le chantier de Douera passe de 150 à 300 ouvriers et celui de Baraki de 320 à 500 ouvriers d'ici août.
Il y'a quelques semaines le MJS avait fait une visite surprise à Baraki et avait trouvé à peine une quinzaine d'ouvriers. Cette fois-ci les choses étaient bien présentées puisqu'une petite centaine de travailleurs chasubles jaunes et casque de rigueur étaient disséminés dans les tribunes, un ballai à la main pour faire bonne figure...
Concernant les deux autres stades en construction, à Oran (40 000 places) et Tizi Ouzou (50 000 places), le Ministre demande à ce qu'ils soient aussi livrés au 31 décembre 2018.
Reste enfin la question de la gestion de ces nouvelles infrastructures modernes. Le Ministre parle de la mise en place de la billetterie électronique dès la saison prochaine ainsi que du fichier national des interdits de stade mais rien de concret ne semble encore engagé pour faire entrer le football algérien dans une nouvelle ère via ses nouvelles installations.
Stade d'Oran : Les finitions extérieures avancent
29/09/18 08:29