SP6 - secondo lotto: lavori in corso nel cantiere
Monza, 26 novembre 2015. Si è svolto oggi a Monza, alla presenza del Presidente della Provincia Gigi Ponti, il sopralluogo tecnico sul cantiere per il completamento della SP6, che negli scorsi mesi aveva subito diversi stop and go anche a causa del fallimento dell’impresa vincitrice dell’appalto.
Da luglio 2015 la nuova impresa aggiudicataria - Ing. Leopoldo Castelli spa costruzioni, risultata la seconda miglior offerente - ha ripreso le attività preliminari necessarie all’allestimento e delimitazione dell’area di cantiere, rimozione dei rifiuti e taglio della vegetazione spontanea, posa e tracciamento della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea.
Il cantiere: Ad oggi risultano quasi completati i lavori di spostamento e adeguamento dei sottoservizi: risultano conclusi, in particolare, quelli in capo a Gelsia Reti (gas) nella zona antistante l’accesso al Pronto Soccorso del Ospedale San Gerardo, mentre restano da eseguire quelli in via della Fortuna. Sono tuttora in corso le attività di spostamento fognature, rete acqua, rete elettrica in sottosuolo e corpi illuminanti.
La viabilità provvisoria: in base agli accordi tra Provincia e Comuni interessati, si è provveduto ad ottimizzare il progetto di viabilità provvisoria di cantiere. Ciò comporterà la modifica viabilistica per quasi tutta la durata del cantiere nell’ambito tra via Boito - via Cadore - via della Fortuna - via Nobel, senza alcuna interruzione del traffico. L’assetto così individuato verrà realizzato al termine delle attività di spostamento e adeguamento dei sottoservizi.
L’imprevisto: Durante i lavori per la realizzazione della nuova viabilità, sono stati rinvenuti in un’area in prossimità dell’innesto sulla rotonda della Birona, materiali di risulta contenenti amianto, tali da dover sospendere temporaneamente i lavori senza tuttavia inficiare il cronoprogramma, mentre le analisi specifiche non hanno rilevato inquinanti nel terreno.
Sono tuttora in corso le procedure di legge per la rimozione di quanto rinvenuto, al fine di riprendere al più presto e in sicurezza le attività. Contestualmente, in altra area sita in corrispondenza di via Nobel, sono in corso le operazioni di rimozione e smaltimento di lastre contenenti amianto, abusivamente rinvenute all’interno dell’area di cantiere.
Il cronoprogramma di cantiere per i primi mesi del 2016: Oggi sono in corso le attività di scavo per lo sbancamento necessario alla posa dei micropali in corrispondenza di via Boito – lato Ovest. In cantiere sono presenti 3 escavatori e una pala caricatrice, mentre la macchina perforatrice per i micropali arriverà nel giro di 10 giorni.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE fino a MAGGIO 2016
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PRIVATI INTERFERENTI VIA DELLA FORTUNA
TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI LIMOSANI
BONIFICA BELLICA AREE LIMOSANI, GARIBOLDI, VIA DELLA FORTUNA, FOSSATI
DEVIAZIONE VIABILITA’ VIA BOITO-CADORE
DEVIAZIONE STRADA PRIVATA
Attività nel tratto via Boito/via della Fortuna (1)
SCAVO DI SBANCAMENTO FINO A 1.50M
ESECUZIONE PALI PARATIA PROVVISIONALE
FORMAZIONE TRAVE DI CORONAMENTO
SBANCAMENTO FINO A QUOTA PRIMO ORDINE TIRANTI
ESECUZIONE PRIMO ORDINE TIRANTI PARATIA PROVVISIONALE
SBANCAMENTO FINO A QUOTA SECONDO ORDINE TIRANTI PARATIA PROVVISIONALE
ESECUZIONE SECONDO ORDINE TIRANTI PARATIA PROVVISIONALE
SBANCAMENTO QUOTA PLATEA DI FONDAZIONE SOTTOPASSO
FORMAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE SOTTOPASSO
FORMAZIONE PARETI LATERALI SOTTOPASSO
Attività nel tratto via Boito/via della Fortuna (2)
Attività nel tratto via della Fortuna
FORMAZIONE STRADA ACCESSO RESIDENTI SULLA VIA FORTUNA
SCAVO DI SBANCAMENTO FINO A QUOTA 1.50M
I tempi: i tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori sono pari a 750 giorni naturali e consecutivi a partire dal 4/11/2015: la data ultima è fissata, pertanto, al 23/11/2017.
###http://www.provincia.mb.it/galleriafotografica/Lavori_Cantiere_SP6/index.html###