'לוח תאריכים בסיסי של ארגון' (שדה משאב) - Project
'לוח תאריכים בסיסי של ארגון' (שדה משאב)
תיאור עבור משאבי הארגון, לוח תאריכים בסיסי נבחר מתוך אלה הזמינים בתבנית הכללית של הארגון. עם זאת, אם מותר להשתמש בלוחות תאריכים בסיסיים שאינם של הארגון עבור הפרוייקטים ב- Microsoft Office Project Server, יש למנהל הפרוייקט אפשרות ליצור לוח תאריכים בסיסי שאינו של הארגון לשימוש במצבים מיוחדים במידת הצורך. השדה 'לוח תאריכים בסיסי של ארגון' מציין אם המשאב הוקצה ללוח תאריכים בסיסי מהתבנית הכללית של הארגון.
אופן החישוב אם משאב הוקצה ללוח תאריכים בסיסי שקיים בתבנית הכללית של הארגון, שדה זה מכיל את הערך 'כן'. אם משאב הוקצה ללוח תאריכים בסיסי שנוצר בפרוייקט, השדה 'לוח תאריכים בסיסי של ארגון' מכיל את הערך 'לא'.
אופן שימוש מיטבי הוסף את השדה 'לוח תאריכים בסיסי של של ארגון' לתצוגת משאבים אם אתה משתמש בשילוב של לוחות תאריכים בסיסיים של הארגון ולוחות תאריכים בסיסיים שאינם של הארגון, ועליך לבדוק אילו משאבים מוקצים לכל סוג של לוח תאריכים. כמו כן, ניתן להשתמש בשדה זה עם Visual Basic for Applications כדי לאמת משאבים בעת הכנסתם לתוך הארגון.
דוגמה בגליון המשאבים, ברצונך להציג רק את המשאבים המשתמשים בלוח תאריכים בסיסי שקיים בתבנית הכללית של הארגון. בתיבת הדו-שיח הגדרת מסנן, סנן לפי כל המשאבים שהשדה 'לוח תאריכים בסיסי של ארגון' שלהם שווה ל'כן'.
הערות מומלץ לארגונים להשתמש במוסכמות למתן שמות עבור לוחות תאריכים בסיסיים של ארגון כדי שניתן יהיה להבדיל בקלות בינם לבין לוחות תאריכים בסיסיים שאינם של הארגון.