984fac03cc82470cb289768b5a7b8060
hvad er et gantt diagram?
blivprojektleder.dk
2020.45
et gantt diagram er et dokument, som viser hvert skridt, der skal tages for at gennemføre et projekt fra a til z. det viser samtidigt projektlederens tilgang til projektet, projektets slutprodukter eller leverancer, samt projektets fremdrift. 
1e3bb69c25227664ca27b95777cf103e
hvorfor skal man lave et gantt diagram?
blivprojektleder.dk
2020.45
succesfulde projekter har alle en ting til fælles. nemlig at de har et konkret gantt diagram fra starten. i nogle tilfælde ændres planen undervejs i projektet, hvilket er okay, hvis det viser sig, at den oprindelige plan ikke var korrekt, eller at der var bedre muligheder end oprindeligt specificeret.
9498174c1f68f6a87c4ba061af0776b1
hvad indeholder et gantt diagram?
blivprojektleder.dk
2020.45
et gantt diagram indeholder typisk følgende: de forskellige faser i projektet, opgaverne og milepælene i projektet, start- og slutdatoerne for alle opgaver og projektet som helhed, afhængigheder mellem opgaver og milepæle i projektet og hvilke ressourcer eller personer som er en del af projektet. 
4d25fb8d67f06fb8a34dfde5b2ce99d4
hvad skal man ikke have i et gantt diagram?
blivprojektleder.dk
2020.45
jeg har set mange dårlige gantt diagrammer tidligere og har også selv lavet nogle, som var dårlige. et gantt diagram mister nemlig hurtigt sin værdi, hvis den indeholder alle små opgaver, og hvor opgavernes længde måske kun er 1-2 dage, og hvor listen af opgaver bliver næsten uendeligt lang i større projekter.  
  
samtidig kan et gantt diagram også hurtigt miste sin værdi ved kun at have de overordnet faser i projektet, hvor der eksempelvis kun er opstart, udvikling og lancering som punkter, og hvor den måles i antal uger eller måneder i stedet for dage. sådan planer er enten for specifikke eller for overfladiske til at give nogen noget værdi.
d08d03825c97d49ee175a791fc5b9599
hvilke fordele er der ved at have et gantt diagram?
blivprojektleder.dk
2020.45
et gantt diagram hjælpe dig som projektleder med at kommunikere omkring projektet. den er med til at visualisere hele projektet, samt vise hvilke opgaver, som er forbundet. den sikre derfor, at alle har samme opfattelse af projektet, men det kan også være med til at identificere flaskehalse ude i horisonten. 