dc4bb4f9da463ca49fff36d92cfb67d3
hvad er en projektplan?
blivprojektleder.dk
2020.29
en projektplan er et dokument, typisk et gantt diagram, som viser hvert skridt, der skal tages for at gennemføre et projekt fra a til z. det viser samtidigt projektlederens tilgang til projektet, projektets slutprodukter eller leverancer, samt projektets fremdrift. 
708d5b03dde0577f020bd9761c000c6d
hvorfor skal man lave en projektplan?
blivprojektleder.dk
2020.29
succesfulde projekter har alle en ting til fælles. nemlig at de har en konkret projektplan fra starten. i nogle tilfælde ændres planen undervejs i projektet, hvilket er okay, hvis det viser sig, at den oprindelige plan ikke var korrekt, eller at der var bedre muligheder end oprindeligt specificeret.
87fac362e082cbc79b87fbbf20b70ec3
hvad indeholder en projektplan?
blivprojektleder.dk
2020.29
en projektplan indeholder typisk følgende: de forskellige faser i projektet, opgaverne og milepælene i projektet, start- og slutdatoerne for alle opgaver og projektet som helhed, afhængigheder mellem opgaver og milepæle i projektet og hvilke ressourcer eller personer som er en del af projektet. 
eff1daeae62017180689e750f25fe36d
hvad skal man ikke have i en projektplan?
blivprojektleder.dk
2020.29
jeg har set mange dårlige projektplaner tidligere og har også selv lavet nogle, som var dårlige. en projektplan mister nemlig hurtigt sin værdi, hvis den indeholder alle små opgaver, og hvor opgavernes længde måske kun er 1-2 dage, og hvor listen af opgaver bliver næsten uendeligt lang i større projekter.  
  
samtidig kan en projektplan også hurtigt miste sin værdi ved kun at have de overordnet faser i projektet, hvor der eksempelvis kun er opstart, udvikling og lancering som punkter, og hvor den måles i antal uger eller måneder i stedet for dage. sådan planer er enten for specifikke eller for overfladiske til at give nogen noget værdi.
5b1717ab56c3c0644e97eb449a5ace8e
hvilke fordele er der ved at have en projektplan?
blivprojektleder.dk
2020.29
en projektplan hjælpe dig som projektleder med at kommunikere omkring projektet. den er med til at visualisere hele projektet, samt vise hvilke opgaver, som er forbundet. den sikre derfor, at alle har samme opfattelse af projektet, men det kan også være med til at identificere flaskehalse ude i horisonten. 