hvad er trepunktsestimering?
trepunktsestimering er en god metode til at lave en budget estimering. ved trepunktsestimering beregner du et forventet budget og tidsforbrug ved at sætte dit estimat for, hvad du mener, er best case, worst case og most likely på en opgave i projektet. på den måde afdækker du dine bekymringer. eksempelvis kunne “lave wireframe for ny produktside” blive sat til 5 timer i base case, 10 timer i worst case og 7 timer i most likely. derefter kan du beregne det forventede estimat ved at tage (best + worst + 4*most likely)/6 = forventede estimat, eller i dette eksempel (5 + 10 + 4*7)/6 = 7,16 timer. nedenfor kan du se mit excel ark til trepunktsestimering. fordelene ved denne metode er, at det minimere risikoen for at estimere forkert. ulempen ved denne metode er, at den tager lidt længere tid.